<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--34DBF0F3818BA40DD6A7117EFDBF6A40-->
<StavData>
  <verze>10.3.0.207</verze>
  <id_stavdata>0</id_stavdata>
  <nazev>2022738 - ŠÁMALOVA - POD ŽELEZNIČNÍM MOSTEM (DÚSP)</nazev>
  <datum>18.12.2023 13:18:57</datum>
  <Utvary>
    <Utvar>
      <id_utvar>01</id_utvar>
      <uroven>1</uroven>
      <nazev />
      <ico />
      <dic />
      <ulice />
      <mesto />
      <psc />
      <telefon />
      <fax />
      <email />
      <bank_ucet />
      <poznamka />
      <icdph />
      <adresa_banky />
      <podutvary>
        <Utvar>
          <id_utvar>IM-Projekt</id_utvar>
          <uroven>2</uroven>
          <nazev>IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.</nazev>
          <ico />
          <dic />
          <ulice />
          <mesto />
          <psc />
          <telefon />
          <fax />
          <email />
          <bank_ucet />
          <poznamka />
          <icdph />
          <adresa_banky />
          <podutvary />
        </Utvar>
      </podutvary>
    </Utvar>
  </Utvary>
  <KV>
    <id_KV>ZKV</id_KV>
    <nazev>nerozvinutý KV</nazev>
    <StrukturaKV>
      <PKV>
        <id_pkv>OC</id_pkv>
        <nazev>odbytová cena</nazev>
        <typ_ciselniku>0</typ_ciselniku>
        <typ_pkv>2</typ_pkv>
        <typ_vypoctu>2</typ_vypoctu>
        <vzorec />
        <setrid>0</setrid>
        <Koeficienty_pkv />
        <StrukturaKV>
          <PKV>
            <id_pkv>MA</id_pkv>
            <nazev>marže</nazev>
            <typ_ciselniku>5</typ_ciselniku>
            <typ_pkv>5</typ_pkv>
            <typ_vypoctu>2</typ_vypoctu>
            <vzorec />
            <setrid>1</setrid>
            <Koeficienty_pkv />
            <StrukturaKV>
              <PKV>
                <id_pkv>Z</id_pkv>
                <nazev>zisk</nazev>
                <typ_ciselniku>0</typ_ciselniku>
                <typ_pkv>6</typ_pkv>
                <typ_vypoctu>1</typ_vypoctu>
                <vzorec>{K1}*[OC]</vzorec>
                <setrid>2</setrid>
                <Koeficienty_pkv>
                  <Koeficient>
                    <znacka>K1</znacka>
                    <koef>0,020000</koef>
                  </Koeficient>
                </Koeficienty_pkv>
                <StrukturaKV />
              </PKV>
              <PKV>
                <id_pkv>RS</id_pkv>
                <nazev>režie správní</nazev>
                <typ_ciselniku>0</typ_ciselniku>
                <typ_pkv>0</typ_pkv>
                <typ_vypoctu>1</typ_vypoctu>
                <vzorec>{K1}*[OC]</vzorec>
                <setrid>3</setrid>
                <Koeficienty_pkv>
                  <Koeficient>
                    <znacka>K1</znacka>
                    <koef>0,070000</koef>
                  </Koeficient>
                </Koeficienty_pkv>
                <StrukturaKV />
              </PKV>
            </StrukturaKV>
          </PKV>
          <PKV>
            <id_pkv>NC</id_pkv>
            <nazev>nákladová cena</nazev>
            <typ_ciselniku>0</typ_ciselniku>
            <typ_pkv>1</typ_pkv>
            <typ_vypoctu>2</typ_vypoctu>
            <vzorec />
            <setrid>4</setrid>
            <Koeficienty_pkv />
            <StrukturaKV>
              <PKV>
                <id_pkv>C</id_pkv>
                <nazev>subdodávky</nazev>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <typ_pkv>0</typ_pkv>
                <typ_vypoctu>2</typ_vypoctu>
                <vzorec />
                <setrid>5</setrid>
                <Koeficienty_pkv />
                <StrukturaKV>
                  <PKV>
                    <id_pkv>Ce</id_pkv>
                    <nazev>externí</nazev>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <typ_pkv>3</typ_pkv>
                    <typ_vypoctu>0</typ_vypoctu>
                    <vzorec />
                    <setrid>6</setrid>
                    <Koeficienty_pkv />
                    <StrukturaKV />
                  </PKV>
                  <PKV>
                    <id_pkv>Ci</id_pkv>
                    <nazev>interní</nazev>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <typ_pkv>4</typ_pkv>
                    <typ_vypoctu>0</typ_vypoctu>
                    <vzorec />
                    <setrid>7</setrid>
                    <Koeficienty_pkv />
                    <StrukturaKV />
                  </PKV>
                </StrukturaKV>
              </PKV>
              <PKV>
                <id_pkv>N</id_pkv>
                <nazev>Neurčeno</nazev>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <typ_pkv>7</typ_pkv>
                <typ_vypoctu>1</typ_vypoctu>
                <vzorec>[NC]-[C]</vzorec>
                <setrid>8</setrid>
                <Koeficienty_pkv />
                <StrukturaKV />
              </PKV>
            </StrukturaKV>
          </PKV>
        </StrukturaKV>
      </PKV>
    </StrukturaKV>
  </KV>
  <SR>
    <id_SR>KL-R</id_SR>
    <nazev />
    <StrukturaSR>
      <PSR>
        <id_psr>Celkem</id_psr>
        <nazev>Celkem</nazev>
        <typ_vypoctu>3</typ_vypoctu>
        <vzorec />
        <setrid>0</setrid>
        <cislo />
        <inv_so>1</inv_so>
        <inv_ps>1</inv_ps>
        <odpady>0</odpady>
        <Koeficienty_PSR />
        <StrukturaSR>
          <PSR>
            <id_psr>RN</id_psr>
            <nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
            <typ_vypoctu>3</typ_vypoctu>
            <vzorec />
            <setrid>0</setrid>
            <cislo />
            <inv_so>1</inv_so>
            <inv_ps>1</inv_ps>
            <odpady>0</odpady>
            <Koeficienty_PSR />
            <StrukturaSR>
              <PSR>
                <id_psr>HSV</id_psr>
                <nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
                <typ_vypoctu>2</typ_vypoctu>
                <vzorec />
                <setrid>0</setrid>
                <cislo />
                <inv_so>1</inv_so>
                <inv_ps>1</inv_ps>
                <odpady>0</odpady>
                <Koeficienty_PSR />
                <StrukturaSR />
              </PSR>
              <PSR>
                <id_psr>PSV</id_psr>
                <nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
                <typ_vypoctu>2</typ_vypoctu>
                <vzorec />
                <setrid>1</setrid>
                <cislo />
                <inv_so>1</inv_so>
                <inv_ps>1</inv_ps>
                <odpady>0</odpady>
                <Koeficienty_PSR />
                <StrukturaSR />
              </PSR>
              <PSR>
                <id_psr>MCEN</id_psr>
                <nazev>Montážní položky</nazev>
                <typ_vypoctu>2</typ_vypoctu>
                <vzorec />
                <setrid>2</setrid>
                <cislo />
                <inv_so>1</inv_so>
                <inv_ps>1</inv_ps>
                <odpady>0</odpady>
                <Koeficienty_PSR />
                <StrukturaSR />
              </PSR>
              <PSR>
                <id_psr>VRN</id_psr>
                <nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
                <typ_vypoctu>2</typ_vypoctu>
                <vzorec />
                <setrid>3</setrid>
                <cislo />
                <inv_so>1</inv_so>
                <inv_ps>1</inv_ps>
                <odpady>0</odpady>
                <Koeficienty_PSR />
                <StrukturaSR />
              </PSR>
            </StrukturaSR>
          </PSR>
        </StrukturaSR>
      </PSR>
    </StrukturaSR>
  </SR>
  <SuperSR>
    <id_SuperSR>SR</id_SuperSR>
    <nazev />
    <Struktura_SR>
      <PSR_INVESTOR>
        <id_psr>Celkem</id_psr>
        <nazev>Celkem</nazev>
        <nepocitat_skutecnost>0</nepocitat_skutecnost>
        <typ_vypoctu>3</typ_vypoctu>
        <setrid>0</setrid>
        <typ_psr>0</typ_psr>
        <cislo />
        <inv_so>1</inv_so>
        <inv_ps>1</inv_ps>
        <nds_priprava>0</nds_priprava>
        <STRUKTURA_PSR_investor>
          <PSR_INVESTOR>
            <id_psr>RN</id_psr>
            <nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
            <nepocitat_skutecnost>0</nepocitat_skutecnost>
            <typ_vypoctu>3</typ_vypoctu>
            <setrid>0</setrid>
            <typ_psr>0</typ_psr>
            <cislo />
            <inv_so>1</inv_so>
            <inv_ps>1</inv_ps>
            <nds_priprava>0</nds_priprava>
            <STRUKTURA_PSR_investor>
              <PSR_INVESTOR>
                <id_psr>HSV</id_psr>
                <nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
                <nepocitat_skutecnost>0</nepocitat_skutecnost>
                <typ_vypoctu>1</typ_vypoctu>
                <setrid>0</setrid>
                <typ_psr>0</typ_psr>
                <cislo />
                <inv_so>1</inv_so>
                <inv_ps>1</inv_ps>
                <nds_priprava>0</nds_priprava>
              </PSR_INVESTOR>
              <PSR_INVESTOR>
                <id_psr>PSV</id_psr>
                <nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
                <nepocitat_skutecnost>0</nepocitat_skutecnost>
                <typ_vypoctu>1</typ_vypoctu>
                <setrid>1</setrid>
                <typ_psr>0</typ_psr>
                <cislo />
                <inv_so>1</inv_so>
                <inv_ps>1</inv_ps>
                <nds_priprava>0</nds_priprava>
              </PSR_INVESTOR>
              <PSR_INVESTOR>
                <id_psr>MCEN</id_psr>
                <nazev>Montážní položky</nazev>
                <nepocitat_skutecnost>0</nepocitat_skutecnost>
                <typ_vypoctu>1</typ_vypoctu>
                <setrid>2</setrid>
                <typ_psr>0</typ_psr>
                <cislo />
                <inv_so>1</inv_so>
                <inv_ps>1</inv_ps>
                <nds_priprava>0</nds_priprava>
              </PSR_INVESTOR>
              <PSR_INVESTOR>
                <id_psr>VRN</id_psr>
                <nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
                <nepocitat_skutecnost>0</nepocitat_skutecnost>
                <typ_vypoctu>1</typ_vypoctu>
                <setrid>3</setrid>
                <typ_psr>0</typ_psr>
                <cislo />
                <inv_so>1</inv_so>
                <inv_ps>1</inv_ps>
                <nds_priprava>0</nds_priprava>
              </PSR_INVESTOR>
            </STRUKTURA_PSR_investor>
          </PSR_INVESTOR>
        </STRUKTURA_PSR_investor>
      </PSR_INVESTOR>
    </Struktura_SR>
  </SuperSR>
  <Partneri>
    <Partner>
      <id_partner>IM-PROJEKT</id_partner>
      <nazev>IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.</nazev>
      <nazev_jazyk />
      <ico />
      <dic />
      <k_zastupce>0</k_zastupce>
      <ulice />
      <mesto />
      <psc />
      <pobox />
      <telefon />
      <telefon_1 />
      <telefon_2 />
      <telefon_3 />
      <fax />
      <fax_1 />
      <icdph />
      <email />
      <bank_ucet>/</bank_ucet>
      <fakt_misto />
      <pracoviste />
      <registr1 />
      <registr2 />
      <pl_dph>0</pl_dph>
      <prohlaseni_DPH />
      <adresa_banky />
      <doruc_adresa />
      <dcery />
      <Zatrideni />
    </Partner>
    <Partner>
      <id_partner>BKOM</id_partner>
      <nazev>Brněnské komunikace a.s.</nazev>
      <nazev_jazyk />
      <ico>60733098</ico>
      <dic>CZ60733098</dic>
      <k_zastupce>0</k_zastupce>
      <ulice>Renneská třída 787</ulice>
      <mesto>Brno-střed - Štýřice</mesto>
      <psc>639 00</psc>
      <pobox />
      <telefon />
      <telefon_1 />
      <telefon_2 />
      <telefon_3 />
      <fax />
      <fax_1 />
      <icdph />
      <email />
      <bank_ucet>/</bank_ucet>
      <fakt_misto />
      <pracoviste />
      <registr1 />
      <registr2 />
      <pl_dph>0</pl_dph>
      <prohlaseni_DPH />
      <adresa_banky />
      <doruc_adresa />
      <dcery />
      <Zatrideni />
    </Partner>
  </Partneri>
  <SeznamPreruseni />
  <MerneJednotky>
    <MJ>
      <id_mj>HOD</id_mj>
      <znacka_jazyk>HR</znacka_jazyk>
      <nazev>hodina</nazev>
      <nazev_jazyk />
      <symbol />
    </MJ>
    <MJ>
      <id_mj>KUS</id_mj>
      <znacka_jazyk>PCS</znacka_jazyk>
      <nazev>kus</nazev>
      <nazev_jazyk />
      <symbol />
    </MJ>
    <MJ>
      <id_mj>M</id_mj>
      <znacka_jazyk>M</znacka_jazyk>
      <nazev>metr</nazev>
      <nazev_jazyk />
      <symbol />
    </MJ>
    <MJ>
      <id_mj>M2</id_mj>
      <znacka_jazyk>M2</znacka_jazyk>
      <nazev>metr čtverečný</nazev>
      <nazev_jazyk />
      <symbol />
    </MJ>
    <MJ>
      <id_mj>M3</id_mj>
      <znacka_jazyk>M3</znacka_jazyk>
      <nazev>metr kubický</nazev>
      <nazev_jazyk />
      <symbol />
    </MJ>
    <MJ>
      <id_mj>SOUBOR</id_mj>
      <znacka_jazyk />
      <nazev>soubor</nazev>
      <nazev_jazyk />
      <symbol />
    </MJ>
    <MJ>
      <id_mj>T</id_mj>
      <znacka_jazyk>T</znacka_jazyk>
      <nazev>tuna</nazev>
      <nazev_jazyk />
      <symbol />
    </MJ>
    <MJ>
      <id_mj>KPL</id_mj>
      <znacka_jazyk>PCS</znacka_jazyk>
      <nazev>komplet</nazev>
      <nazev_jazyk />
      <symbol />
    </MJ>
    <MJ>
      <id_mj>tkm</id_mj>
      <znacka_jazyk />
      <nazev />
      <nazev_jazyk />
      <symbol />
    </MJ>
    <MJ>
      <id_mj>M3KM</id_mj>
      <znacka_jazyk />
      <nazev />
      <nazev_jazyk />
      <symbol />
    </MJ>
    <MJ>
      <id_mj>MDEN</id_mj>
      <znacka_jazyk />
      <nazev />
      <nazev_jazyk />
      <symbol />
    </MJ>
    <MJ>
      <id_mj>KSDEN</id_mj>
      <znacka_jazyk />
      <nazev />
      <nazev_jazyk />
      <symbol />
    </MJ>
    <MJ>
      <id_mj>T.KM</id_mj>
      <znacka_jazyk />
      <nazev />
      <nazev_jazyk />
      <symbol />
    </MJ>
    <MJ>
      <id_mj>M3DEN</id_mj>
      <znacka_jazyk />
      <nazev />
      <nazev_jazyk />
      <symbol />
    </MJ>
  </MerneJednotky>
  <kategorieDodatku />
  <kategorie_poldod />
  <skupiny_poldod />
  <SeznamKategorii />
  <Monitoring />
  <TypyZatrideni />
  <Odpady />
  <Stavba>
    <id_Stavba>2022738</id_Stavba>
    <evid_cis />
    <nazev>ŠÁMALOVA - POD ŽELEZNIČNÍM MOSTEM (DÚSP)</nazev>
    <nazev_jazyk />
    <mena>Kč</mena>
    <kurz>1,00000000</kurz>
    <popis />
    <popis_jazyk />
    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
    <zahajeni_plan />
    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
    <dokonceni_plan />
    <varianta>ZŘ</varianta>
    <varianta_nazev>Základní řešení</varianta_nazev>
    <varianta_nazev_jaz />
    <typ_stav>0</typ_stav>
    <typ_ceny>2</typ_ceny>
    <id_dodavatel />
    <id_zast_dod />
    <id_investor>BKOM</id_investor>
    <id_zast_inv />
    <spp>0</spp>
    <nezaokrouhlovat_dph>1</nezaokrouhlovat_dph>
    <nds_natura2000>0</nds_natura2000>
    <nds_ppp>0</nds_ppp>
    <nds_komentar />
    <nds_tah />
    <nds_c_stavby_ris />
    <nds_usneseni />
    <nds_HIS />
    <nds_HIP />
    <nds_ISP />
    <spravce_fa_rsd />
    <nds_valorizace_proc>0,0000</nds_valorizace_proc>
    <nds_tah_poradi>0</nds_tah_poradi>
    <nds_priorita>0</nds_priorita>
    <nds_valorizace_rok>0</nds_valorizace_rok>
    <pouzivat_jrbu>0</pouzivat_jrbu>
    <pouzivat_zmeny_stavby>0</pouzivat_zmeny_stavby>
    <rozlisovat_stornoZP>0</rozlisovat_stornoZP>
    <procento_rezervy>0,000000</procento_rezervy>
    <rezerva>0,0000</rezerva>
    <provadi>
      <id_provadi>01</id_provadi>
      <provadi>
        <id_provadi>IM-Projekt</id_provadi>
        <provadi />
      </provadi>
    </provadi>
    <id_provadi>IM-Projekt</id_provadi>
    <id_projektant>IM-PROJEKT</id_projektant>
    <id_zast_projektant />
    <id_mj />
    <mnozstvi>0,000000</mnozstvi>
    <zah_smlouva />
    <dok_smlouva />
    <predani />
    <doba_zaruky />
    <konec_zaruky />
    <dat_ziskani />
    <dat_odstr_zavad />
    <dat_smlouvy />
    <datum_smlouvy />
    <datum_smlouvy_obj />
    <poznamka />
    <sazba1>0,00</sazba1>
    <sazba2>15,00</sazba2>
    <sazba3>21,00</sazba3>
    <uhrazeno>0,0000</uhrazeno>
    <za_zhotov />
    <za_objedn />
    <za_zhot_f />
    <za_obje_f />
    <za_zhotov2 />
    <za_objedn2 />
    <za_zhot_f2 />
    <za_obje_f2 />
    <ing_popis_f />
    <ing_stavby />
    <ing_funkce />
    <id_ing_st />
    <kde />
    <zaokrou_jc>2</zaokrou_jc>
    <pocet_des_mnoz_pr>3</pocet_des_mnoz_pr>
    <pocet_des_mnoz_pr_cerp>3</pocet_des_mnoz_pr_cerp>
    <smlouva />
    <misto_stavby />
    <okres />
    <pocet_dni_uzaverky>1</pocet_dni_uzaverky>
    <typ_krok_uzaverky>2</typ_krok_uzaverky>
    <cen_uroven />
    <smlouva_objednatel />
    <hodnota_smlouvy>0,0000</hodnota_smlouvy>
    <cerpani_dodatku>0</cerpani_dodatku>
    <shodna_mj_na_stavbe>0</shodna_mj_na_stavbe>
    <kontrola_duplicit_pr_vSD>0</kontrola_duplicit_pr_vSD>
    <skupina_polozek>0</skupina_polozek>
    <SK_SD_je_DZ>0</SK_SD_je_DZ>
    <rozdelit_aut_PS_SO>0</rozdelit_aut_PS_SO>
    <sledovat_HGM_v_mene>1</sledovat_HGM_v_mene>
    <typ_struktury_obj>0</typ_struktury_obj>
    <priraz_pr_sd>1</priraz_pr_sd>
    <priraz_pr_sd_max>0</priraz_pr_sd_max>
    <termin_cerpani>16.3.2023</termin_cerpani>
    <typ_hgm_uroven>0</typ_hgm_uroven>
    <dat_uzaverky>15.3.2023</dat_uzaverky>
    <uzavirat_cerpani>0</uzavirat_cerpani>
    <typ_obdobi_cerpani>0</typ_obdobi_cerpani>
    <typ_skupina_pr_def>0</typ_skupina_pr_def>
    <typ_setrideni_rozpocty>1</typ_setrideni_rozpocty>
    <typ_setrideni_cerpani>0</typ_setrideni_cerpani>
    <typ_varianty>0</typ_varianty>
    <typ_hgm>0</typ_hgm>
    <typ_valorizace>0</typ_valorizace>
    <typ_obdobi_valorizace>0</typ_obdobi_valorizace>
    <typ_pozastavka>1</typ_pozastavka>
    <cerp_zapocitatelne>0</cerp_zapocitatelne>
    <pocet_des_jedn_oc_pr>2</pocet_des_jedn_oc_pr>
    <pocet_des_celk_oc_pr>2</pocet_des_celk_oc_pr>
    <pocet_des_celk_oc_pr_cerp>2</pocet_des_celk_oc_pr_cerp>
    <typ_pcis>0</typ_pcis>
    <typ_udrpc>2</typ_udrpc>
    <typ_setrpc>1</typ_setrpc>
    <prozatimni_ceny>0</prozatimni_ceny>
    <sledovat_stav_zp>0</sledovat_stav_zp>
    <sledovat_stav_dodatku>0</sledovat_stav_dodatku>
    <vyssi_agregace>0</vyssi_agregace>
    <sleva_bez_valor>0</sleva_bez_valor>
    <pouzivat_kateg_dod>0</pouzivat_kateg_dod>
    <pouzivat_skupiny_dod>0</pouzivat_skupiny_dod>
    <kontrola_pravidel_skupin_ZBV>0</kontrola_pravidel_skupin_ZBV>
    <SZ_pouzivat_skupiny_dod>0</SZ_pouzivat_skupiny_dod>
    <isprofin />
    <MS2014 />
    <zp_prohlaseni />
    <fa_prohlaseni />
    <nds_EUfondy>0</nds_EUfondy>
    <typ_nds_faze />
    <nazev_dle_SOD />
    <zaokrouhlit_docerpane>0</zaokrouhlit_docerpane>
    <zeme_DPH />
    <povolit_precerpani_fakt>0</povolit_precerpani_fakt>
    <povolit_precerpani_prov>0</povolit_precerpani_prov>
    <financovani_cef>0</financovani_cef>
    <pocet_aktivit>0</pocet_aktivit>
    <sdruzeni>0</sdruzeni>
    <hmg_data>0</hmg_data>
    <typ_stav_hgm>0</typ_stav_hgm>
    <typ_fidic>0</typ_fidic>
    <fa_sleva_p>0,000000</fa_sleva_p>
    <splatnost>15</splatnost>
    <cena_odpady>0,0000</cena_odpady>
    <Nakladove_objekty />
    <SeznamJRBU />
    <SeznamZmenStavby />
    <SeznamJRBUKategorie />
    <VerzeHGM />
    <FinPlan />
    <PreruseniVazby />
    <verzeFPData />
    <Objekty>
      <Objekt>
        <id_Objekt>SO 000</id_Objekt>
        <nazev>VED. A OST. NÁKL. - VŠEOB. KCE A PRÁCE</nazev>
        <nazev_jazyk />
        <id_cpv />
        <id_jkso />
        <id_czcpa />
        <id_czcc />
        <id_investor>BKOM</id_investor>
        <id_projektant>IM-PROJEKT</id_projektant>
        <id_mj>M</id_mj>
        <max_cerpani>0,0</max_cerpani>
        <mnozstvi>92,000000</mnozstvi>
        <id_PKV />
        <dodavatel />
        <id_dodavatel />
        <vypracoval />
        <vypr_nab />
        <dat_zadani />
        <dat_nabidky />
        <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
        <zah_nutne />
        <zah_smlouva />
        <zahajeni_plan />
        <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
        <dok_nutne />
        <dok_smlouva />
        <dokonceni_plan />
        <predani />
        <typ_objektu>0</typ_objektu>
        <typ_sdruzeni>0</typ_sdruzeni>
        <typ_cerpani>0</typ_cerpani>
        <uroven_dod>0</uroven_dod>
        <cerpani>0</cerpani>
        <max_proc_cerp>0,0</max_proc_cerp>
        <dz>2023_OTSKP</dz>
        <def_typ_sazby>2</def_typ_sazby>
        <def_typ_ceny_pr>2</def_typ_ceny_pr>
        <ing_stavby />
        <ing_funkce />
        <za_zhotovitele />
        <za_objednatele />
        <za_zhot_f />
        <za_obje_f />
        <za_zhot_f2 />
        <za_obje_f2 />
        <za_zhotov2 />
        <za_objedn2 />
        <kde />
        <ing_popis_f />
        <za_dodavatele />
        <za_projektanta />
        <za_dozor />
        <za_spravce />
        <za_zamestnance_rsd />
        <za_inzenyra_funkce />
        <za_inzenyra />
        <za_supervizi />
        <za_zamestnance_12 />
        <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
        <index_pozice />
        <wbs />
        <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
        <popis />
        <cena_odpady>0,0000</cena_odpady>
        <spravce />
        <SP_cislo />
        <SP_datum />
        <nds_kolaudace />
        <nds_vyv_inv>0</nds_vyv_inv>
        <komentar />
        <nds_spp />
        <nds_komponent />
        <nds_typ_objektu />
        <SZ_zhotovitel />
        <SZ_spravce />
        <SZ_vedouci />
        <SZ_dozor />
        <SZ_zastupce />
        <SZ_pravnik />
        <SZ_odpovedna_osoba />
        <SZ_namestek />
        <SZ_reditel />
        <SZ_predbezny_souhlas />
        <SZ_iniciator_zmeny />
        <SZ_datum_predbezny_souhlas />
        <id_ing_st />
        <VazbyHGM />
        <PopisHGM />
        <Milniky />
        <HGM_cinnosti />
        <FinPlan />
        <PreruseniVazby />
        <verzeFPData />
        <koeficienty_pkv_o />
        <SR_objektu>
          <koeficienty_psr_o />
          <hodnoty_psr />
        </SR_objektu>
        <Objekty>
          <Objekt>
            <id_Objekt>SO 000.1</id_Objekt>
            <nazev>NESTAVEBNÍ VÝDAJE</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <id_cpv />
            <id_jkso />
            <id_czcpa />
            <id_czcc />
            <id_investor>BKOM</id_investor>
            <id_projektant>IM-PROJEKT</id_projektant>
            <id_mj>M</id_mj>
            <max_cerpani>0,0</max_cerpani>
            <mnozstvi>92,000000</mnozstvi>
            <id_PKV />
            <dodavatel />
            <id_dodavatel />
            <vypracoval />
            <vypr_nab />
            <dat_zadani />
            <dat_nabidky />
            <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
            <zah_nutne />
            <zah_smlouva />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
            <dok_nutne />
            <dok_smlouva />
            <dokonceni_plan />
            <predani />
            <typ_objektu>0</typ_objektu>
            <typ_sdruzeni>0</typ_sdruzeni>
            <typ_cerpani>0</typ_cerpani>
            <uroven_dod>0</uroven_dod>
            <cerpani>0</cerpani>
            <max_proc_cerp>0,0</max_proc_cerp>
            <dz>2023_OTSKP</dz>
            <def_typ_sazby>2</def_typ_sazby>
            <def_typ_ceny_pr>2</def_typ_ceny_pr>
            <ing_stavby />
            <ing_funkce />
            <za_zhotovitele />
            <za_objednatele />
            <za_zhot_f />
            <za_obje_f />
            <za_zhot_f2 />
            <za_obje_f2 />
            <za_zhotov2 />
            <za_objedn2 />
            <kde />
            <ing_popis_f />
            <za_dodavatele />
            <za_projektanta />
            <za_dozor />
            <za_spravce />
            <za_zamestnance_rsd />
            <za_inzenyra_funkce />
            <za_inzenyra />
            <za_supervizi />
            <za_zamestnance_12 />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
            <popis />
            <cena_odpady>0,0000</cena_odpady>
            <spravce />
            <SP_cislo />
            <SP_datum />
            <nds_kolaudace />
            <nds_vyv_inv>0</nds_vyv_inv>
            <komentar />
            <nds_spp />
            <nds_komponent />
            <nds_typ_objektu />
            <SZ_zhotovitel />
            <SZ_spravce />
            <SZ_vedouci />
            <SZ_dozor />
            <SZ_zastupce />
            <SZ_pravnik />
            <SZ_odpovedna_osoba />
            <SZ_namestek />
            <SZ_reditel />
            <SZ_predbezny_souhlas />
            <SZ_iniciator_zmeny />
            <SZ_datum_predbezny_souhlas />
            <id_ing_st />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <FinPlan />
            <PreruseniVazby />
            <verzeFPData />
            <koeficienty_pkv_o />
            <SR_objektu>
              <koeficienty_psr_o />
              <hodnoty_psr />
            </SR_objektu>
            <Objekty />
            <Dodatky />
            <StavDily>
              <StavDil>
                <id_stavdil>0</id_stavdil>
                <nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <popis />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <zahajeni />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni />
                <dokonceni_plan />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
                <PreruseniVazby />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>03100</id_polozka>
                    <nazev>ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>SOUBOR</id_mj>
                    <por_cislo>21</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby. Úhrnná částka musí obsahovat též náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Položka zahrnuje stavbu jako celek.</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>1</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>02911</id_polozka>
                    <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta>01</varianta>
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <por_cislo>4</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>Vytyčení hranic pozemků a obvodu stavby</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>1</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>02911</id_polozka>
                    <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta>02</varianta>
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>KPL</id_mj>
                    <por_cislo>5</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>Vytyčení průběhu inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, horkovod, NTL a STL plynovod, silové vedení NN a VN, optické a metalické sdělovací vedení), apod.</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>1</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>02911</id_polozka>
                    <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta>03</varianta>
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>SOUBOR</id_mj>
                    <por_cislo>6</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>Geodetické zaměření během stavby a po ukončení realizace stavebních prací (zaměření skutečného provedení stavby)</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>1</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>02911</id_polozka>
                    <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta>04</varianta>
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <por_cislo>7</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>Geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem po dokončení stavby (viz SoD)</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>1</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>02911</id_polozka>
                    <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta>05</varianta>
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <por_cislo>8</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>Geometrické zaměření pro zřízení služebnosti (viz SoD)</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>1</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>02940</id_polozka>
                    <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta>01</varianta>
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <por_cislo>9</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>Pasportizace okolních objektů a objízdných tras před stavbou i po stavbě  včetně záznamu a vyhodnocení / srovnání</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>1</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>02991</id_polozka>
                    <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <por_cislo>20</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>2xinformační tabule stavby rozměrů 2,500x1,750m s obsahem dle požadavku investora, pronájem po dobu realizace stavby, zahrnuje konstrukci a polep včetně dodávky, montáže a demontáž, základů a nosné konstrukce.
Údržba a životnost po celou dobu trvání funkce.</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>2,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>2,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>1</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>02940</id_polozka>
                    <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta>02</varianta>
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <por_cislo>10</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>Realizační dokumentace stavby</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>1</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>02940</id_polozka>
                    <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta>03</varianta>
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <por_cislo>11</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>Dokumentace skutečného provedení stavby na podkladu KN včetně závěrečné zprávy dle SoD. Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených zkoušek - viz specifikace v SoD.</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>1</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>02940</id_polozka>
                    <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta>04</varianta>
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <por_cislo>12</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>Průběžné provádění fotodokumentace během provádění stavby (hlavně zakrývaných konstrukcí) a jejich předávání s fakturami na CD</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>1</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>02971</id_polozka>
                    <nazev>OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <por_cislo>19</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>Geotechnický monitoring na povrchu - Čerpáno se souhlasem investora</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>1</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>02950</id_polozka>
                    <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta>01</varianta>
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <por_cislo>13</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>Doklady nutné ke zprovoznění stavby (uvedení stavby do předčasného užívání /  provozu)</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>1</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>02960</id_polozka>
                    <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <por_cislo>18</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>Dodržení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, plán BOZP na staveništi (viz organizace výstavby)</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>1</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>02720</id_polozka>
                    <nazev>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>KPL</id_mj>
                    <por_cislo>3</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>Zajištění rozhodnutí a stanovení místní úpravy včetně IČ při realizaci stavby</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>1</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>02510</id_polozka>
                    <nazev>ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>KPL</id_mj>
                    <por_cislo>1</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>Zkoušení materiálů zkušebnou zhotovitele dle KZP</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>1</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>02610</id_polozka>
                    <nazev>ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>KPL</id_mj>
                    <por_cislo>2</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>Zkoušení konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele dle KZP</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>1</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>02950</id_polozka>
                    <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta>02</varianta>
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>KPL</id_mj>
                    <por_cislo>14</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>Zkoušky na zjištění nebezpečného odpadu dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>1</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>02950</id_polozka>
                    <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta>03</varianta>
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>KPL</id_mj>
                    <por_cislo>15</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>Kamerový průzkum odvodnění místní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>1</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>029511</id_polozka>
                    <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>KPL</id_mj>
                    <por_cislo>17</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>Popis a následná péče o zeleň dle požadavků BKOM, a.s.</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>1</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>02950</id_polozka>
                    <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta>04</varianta>
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>KPL</id_mj>
                    <por_cislo>16</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>Zajištění dokladů nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu
Zajištění dokladů k předání díla
Zajištění dokladů o likvidaci odpadů
Zajištění dokladů o vytyčení stavby a vytyčení stávajících sítí při realizaci stavby
Zajištění provádění průběžné fotodokumentace stavby
Zajištění a kopírování atestů materiálů použitých při stavebních pracích
Zajištění a kopírování dokladů o výsledcích provedených zkoušek (dle TKP) dle příslušné dokumentace
Zajištění příslušných vyjádření (PČR, atd.) ke kolaudaci stavby</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>1</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                </polozky>
                <Zatrideni />
                <FinPlan />
                <verzeFPData />
              </StavDil>
            </StavDily>
            <Zatrideni />
          </Objekt>
          <Objekt>
            <id_Objekt>SO 000.2</id_Objekt>
            <nazev>STAVEBNÍ VÝDAJE - DIO</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <id_cpv />
            <id_jkso />
            <id_czcpa />
            <id_czcc />
            <id_investor>BKOM</id_investor>
            <id_projektant>IM-PROJEKT</id_projektant>
            <id_mj>M</id_mj>
            <max_cerpani>0,0</max_cerpani>
            <mnozstvi>92,000000</mnozstvi>
            <id_PKV />
            <dodavatel />
            <id_dodavatel />
            <vypracoval />
            <vypr_nab />
            <dat_zadani />
            <dat_nabidky />
            <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
            <zah_nutne />
            <zah_smlouva />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
            <dok_nutne />
            <dok_smlouva />
            <dokonceni_plan />
            <predani />
            <typ_objektu>0</typ_objektu>
            <typ_sdruzeni>0</typ_sdruzeni>
            <typ_cerpani>0</typ_cerpani>
            <uroven_dod>0</uroven_dod>
            <cerpani>0</cerpani>
            <max_proc_cerp>0,0</max_proc_cerp>
            <dz>2023_OTSKP</dz>
            <def_typ_sazby>2</def_typ_sazby>
            <def_typ_ceny_pr>2</def_typ_ceny_pr>
            <ing_stavby />
            <ing_funkce />
            <za_zhotovitele />
            <za_objednatele />
            <za_zhot_f />
            <za_obje_f />
            <za_zhot_f2 />
            <za_obje_f2 />
            <za_zhotov2 />
            <za_objedn2 />
            <kde />
            <ing_popis_f />
            <za_dodavatele />
            <za_projektanta />
            <za_dozor />
            <za_spravce />
            <za_zamestnance_rsd />
            <za_inzenyra_funkce />
            <za_inzenyra />
            <za_supervizi />
            <za_zamestnance_12 />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
            <popis />
            <cena_odpady>0,0000</cena_odpady>
            <spravce />
            <SP_cislo />
            <SP_datum />
            <nds_kolaudace />
            <nds_vyv_inv>0</nds_vyv_inv>
            <komentar />
            <nds_spp />
            <nds_komponent />
            <nds_typ_objektu />
            <SZ_zhotovitel />
            <SZ_spravce />
            <SZ_vedouci />
            <SZ_dozor />
            <SZ_zastupce />
            <SZ_pravnik />
            <SZ_odpovedna_osoba />
            <SZ_namestek />
            <SZ_reditel />
            <SZ_predbezny_souhlas />
            <SZ_iniciator_zmeny />
            <SZ_datum_predbezny_souhlas />
            <id_ing_st />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <FinPlan />
            <PreruseniVazby />
            <verzeFPData />
            <koeficienty_pkv_o />
            <SR_objektu>
              <koeficienty_psr_o />
              <hodnoty_psr />
            </SR_objektu>
            <Objekty>
              <Objekt>
                <id_Objekt>SO 000.2.1</id_Objekt>
                <nazev>UZAVÍRKA</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <id_cpv />
                <id_jkso />
                <id_czcpa />
                <id_czcc />
                <id_investor>BKOM</id_investor>
                <id_projektant>IM-PROJEKT</id_projektant>
                <id_mj>M</id_mj>
                <max_cerpani>0,0000</max_cerpani>
                <mnozstvi>92,000000</mnozstvi>
                <id_PKV />
                <dodavatel />
                <id_dodavatel />
                <vypracoval />
                <vypr_nab />
                <dat_zadani />
                <dat_nabidky />
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <zah_nutne />
                <zah_smlouva />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <dok_nutne />
                <dok_smlouva />
                <dokonceni_plan />
                <predani />
                <typ_objektu>0</typ_objektu>
                <typ_sdruzeni>0</typ_sdruzeni>
                <typ_cerpani>0</typ_cerpani>
                <uroven_dod>0</uroven_dod>
                <cerpani>0</cerpani>
                <max_proc_cerp>0,000000</max_proc_cerp>
                <dz>2022_OTSKP</dz>
                <def_typ_sazby>2</def_typ_sazby>
                <def_typ_ceny_pr>2</def_typ_ceny_pr>
                <ing_stavby />
                <ing_funkce />
                <za_zhotovitele />
                <za_objednatele />
                <za_zhot_f />
                <za_obje_f />
                <za_zhot_f2 />
                <za_obje_f2 />
                <za_zhotov2 />
                <za_objedn2 />
                <kde />
                <ing_popis_f />
                <za_dodavatele />
                <za_projektanta />
                <za_dozor />
                <za_spravce />
                <za_zamestnance_rsd />
                <za_inzenyra_funkce />
                <za_inzenyra />
                <za_supervizi />
                <za_zamestnance_12 />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
                <popis />
                <cena_odpady>0,0000</cena_odpady>
                <spravce />
                <SP_cislo />
                <SP_datum />
                <nds_kolaudace />
                <nds_vyv_inv>0</nds_vyv_inv>
                <komentar />
                <nds_spp />
                <nds_komponent />
                <nds_typ_objektu />
                <SZ_zhotovitel />
                <SZ_spravce />
                <SZ_vedouci />
                <SZ_dozor />
                <SZ_zastupce />
                <SZ_pravnik />
                <SZ_odpovedna_osoba />
                <SZ_namestek />
                <SZ_reditel />
                <SZ_predbezny_souhlas />
                <SZ_iniciator_zmeny />
                <SZ_datum_predbezny_souhlas />
                <id_ing_st />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <FinPlan />
                <PreruseniVazby />
                <verzeFPData />
                <koeficienty_pkv_o />
                <SR_objektu>
                  <koeficienty_psr_o />
                  <hodnoty_psr />
                </SR_objektu>
                <Objekty />
                <Dodatky />
                <StavDily>
                  <StavDil>
                    <id_stavdil>9</id_stavdil>
                    <nazev>Ostatní konstrukce a práce</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <popis />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <zahajeni />
                    <zahajeni_plan />
                    <dokonceni />
                    <dokonceni_plan />
                    <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                    <index_pozice />
                    <wbs />
                    <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
                    <PreruseniVazby />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <polozky>
                      <polozka>
                        <id_polozka>914122</id_polozka>
                        <nazev>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM</nazev>
                        <nazev_jazyk />
                        <varianta />
                        <id_PSR>HSV</id_PSR>
                        <id_mj>KUS</id_mj>
                        <por_cislo>1</por_cislo>
                        <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                        <id_PKV />
                        <popis>Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - montáž s přemístěním
4xA15 - Práce
4xB1 - Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)
4xB20a-30 - Nejvyšší dovolená rychlost
4xE13 - Text
Položka vypočtena na základě návrhu uzavírek v rámci DIO</popis>
                        <popis_jazyk />
                        <mnozstvi>16,000000</mnozstvi>
                        <mnozstvi_puv>16,000000</mnozstvi_puv>
                        <mnozstvi_prov>16,000000</mnozstvi_prov>
                        <poznamka />
                        <mnozstvi_dodatky />
                        <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4+4+4+4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                        <vymera_produktivita />
                        <typ_ceny>0</typ_ceny>
                        <fix_cena>0</fix_cena>
                        <jnc>0</jnc>
                        <joc>0</joc>
                        <joc_mena>0</joc_mena>
                        <typ_sazby>2</typ_sazby>
                        <jhm1>0,000000</jhm1>
                        <jhm2>0,000000</jhm2>
                        <produktivita>0,000000</produktivita>
                        <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                        <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                        <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                        <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                        <zahajeni_nutne />
                        <dokonceni_nutne />
                        <specifikace>položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky</specifikace>
                        <dz>2023_OTSKP</dz>
                        <typ_skupina>0</typ_skupina>
                        <aktivita />
                        <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                        <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                        <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                        <pol_dod>0</pol_dod>
                        <id_dodatek />
                        <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                        <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                        <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                        <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                        <monitoring_odkaz />
                        <VazbyHGM />
                        <PopisHGM />
                        <Milniky />
                        <HGM_cinnosti />
                        <Rozpad />
                        <DodavatelePolRozp>
                          <DodavatelPolRozp>
                            <id_PKV />
                            <dodavatel />
                            <id_dodavatel />
                            <id_kategorie />
                            <procento>100,0000</procento>
                            <mnozstvi>16,000000</mnozstvi>
                            <jc>0</jc>
                          </DodavatelPolRozp>
                        </DodavatelePolRozp>
                        <RozpisHodnotPKV />
                        <PolozkyOdpadu />
                        <Atributy_PR />
                        <JRBUKategoriePR />
                        <NavaznePolozky />
                        <Zatrideni />
                        <RozpisHGM />
                      </polozka>
                      <polozka>
                        <id_polozka>914123</id_polozka>
                        <nazev>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ</nazev>
                        <nazev_jazyk />
                        <varianta />
                        <id_PSR>HSV</id_PSR>
                        <id_mj>KUS</id_mj>
                        <por_cislo>2</por_cislo>
                        <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                        <id_PKV />
                        <popis>Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - demontáž
4xA15 - Práce
4xB1 - Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)
4xB20a-30 - Nejvyšší dovolená rychlost
4xE13 - Text
Položka vypočtena na základě návrhu uzavírek v rámci DIO</popis>
                        <popis_jazyk />
                        <mnozstvi>16,000000</mnozstvi>
                        <mnozstvi_puv>16,000000</mnozstvi_puv>
                        <mnozstvi_prov>16,000000</mnozstvi_prov>
                        <poznamka />
                        <mnozstvi_dodatky />
                        <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4+4+4+4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                        <vymera_produktivita />
                        <typ_ceny>0</typ_ceny>
                        <fix_cena>0</fix_cena>
                        <jnc>0</jnc>
                        <joc>0</joc>
                        <joc_mena>0</joc_mena>
                        <typ_sazby>2</typ_sazby>
                        <jhm1>0,000000</jhm1>
                        <jhm2>0,000000</jhm2>
                        <produktivita>0,000000</produktivita>
                        <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                        <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                        <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                        <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                        <zahajeni_nutne />
                        <dokonceni_nutne />
                        <specifikace>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</specifikace>
                        <dz>2023_OTSKP</dz>
                        <typ_skupina>0</typ_skupina>
                        <aktivita />
                        <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                        <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                        <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                        <pol_dod>0</pol_dod>
                        <id_dodatek />
                        <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                        <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                        <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                        <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                        <monitoring_odkaz />
                        <VazbyHGM />
                        <PopisHGM />
                        <Milniky />
                        <HGM_cinnosti />
                        <Rozpad />
                        <DodavatelePolRozp>
                          <DodavatelPolRozp>
                            <id_PKV />
                            <dodavatel />
                            <id_dodavatel />
                            <id_kategorie />
                            <procento>100,0000</procento>
                            <mnozstvi>16,000000</mnozstvi>
                            <jc>0</jc>
                          </DodavatelPolRozp>
                        </DodavatelePolRozp>
                        <RozpisHodnotPKV />
                        <PolozkyOdpadu />
                        <Atributy_PR />
                        <JRBUKategoriePR />
                        <NavaznePolozky />
                        <Zatrideni />
                        <RozpisHGM />
                      </polozka>
                      <polozka>
                        <id_polozka>914129</id_polozka>
                        <nazev>DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ</nazev>
                        <nazev_jazyk />
                        <varianta />
                        <id_PSR>HSV</id_PSR>
                        <id_mj>KSDEN</id_mj>
                        <por_cislo>3</por_cislo>
                        <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                        <id_PKV />
                        <popis>Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - nájem
Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - demontáž
4xA15 - Práce
4xB1 - Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)
4xB20a-30 - Nejvyšší dovolená rychlost
4xE13 - Text
Položka vypočtena na základě návrhu uzavírek v rámci DIO</popis>
                        <popis_jazyk />
                        <mnozstvi>1952,000000</mnozstvi>
                        <mnozstvi_puv>1952,000000</mnozstvi_puv>
                        <mnozstvi_prov>1952,000000</mnozstvi_prov>
                        <poznamka />
                        <mnozstvi_dodatky />
                        <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(4+4+4+4)*122&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                        <vymera_produktivita />
                        <typ_ceny>0</typ_ceny>
                        <fix_cena>0</fix_cena>
                        <jnc>0</jnc>
                        <joc>0</joc>
                        <joc_mena>0</joc_mena>
                        <typ_sazby>2</typ_sazby>
                        <jhm1>0,000000</jhm1>
                        <jhm2>0,000000</jhm2>
                        <produktivita>0,000000</produktivita>
                        <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                        <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                        <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                        <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                        <zahajeni_nutne />
                        <dokonceni_nutne />
                        <specifikace>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</specifikace>
                        <dz>2023_OTSKP</dz>
                        <typ_skupina>0</typ_skupina>
                        <aktivita />
                        <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                        <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                        <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                        <pol_dod>0</pol_dod>
                        <id_dodatek />
                        <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                        <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                        <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                        <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                        <monitoring_odkaz />
                        <VazbyHGM />
                        <PopisHGM />
                        <Milniky />
                        <HGM_cinnosti />
                        <Rozpad />
                        <DodavatelePolRozp>
                          <DodavatelPolRozp>
                            <id_PKV />
                            <dodavatel />
                            <id_dodavatel />
                            <id_kategorie />
                            <procento>100,0000</procento>
                            <mnozstvi>1952,000000</mnozstvi>
                            <jc>0</jc>
                          </DodavatelPolRozp>
                        </DodavatelePolRozp>
                        <RozpisHodnotPKV />
                        <PolozkyOdpadu />
                        <Atributy_PR />
                        <JRBUKategoriePR />
                        <NavaznePolozky />
                        <Zatrideni />
                        <RozpisHGM />
                      </polozka>
                      <polozka>
                        <id_polozka>916312</id_polozka>
                        <nazev>DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM</nazev>
                        <nazev_jazyk />
                        <varianta />
                        <id_PSR>HSV</id_PSR>
                        <id_mj>KUS</id_mj>
                        <por_cislo>13</por_cislo>
                        <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                        <id_PKV />
                        <popis>Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - montáž s přemístěním
8xZ2 - Zábrana pro označení uzavírky
Položka vypočtena na základě návrhu uzavírek v rámci DIO</popis>
                        <popis_jazyk />
                        <mnozstvi>8,000000</mnozstvi>
                        <mnozstvi_puv>8,000000</mnozstvi_puv>
                        <mnozstvi_prov>8,000000</mnozstvi_prov>
                        <poznamka />
                        <mnozstvi_dodatky />
                        <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                        <vymera_produktivita />
                        <typ_ceny>0</typ_ceny>
                        <fix_cena>0</fix_cena>
                        <jnc>0</jnc>
                        <joc>0</joc>
                        <joc_mena>0</joc_mena>
                        <typ_sazby>2</typ_sazby>
                        <jhm1>0,000000</jhm1>
                        <jhm2>0,000000</jhm2>
                        <produktivita>0,000000</produktivita>
                        <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                        <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                        <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                        <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                        <zahajeni_nutne />
                        <dokonceni_nutne />
                        <specifikace>položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</specifikace>
                        <dz>2023_OTSKP</dz>
                        <typ_skupina>0</typ_skupina>
                        <aktivita />
                        <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                        <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                        <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                        <pol_dod>0</pol_dod>
                        <id_dodatek />
                        <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                        <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                        <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                        <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                        <monitoring_odkaz />
                        <VazbyHGM />
                        <PopisHGM />
                        <Milniky />
                        <HGM_cinnosti />
                        <Rozpad />
                        <DodavatelePolRozp>
                          <DodavatelPolRozp>
                            <id_PKV />
                            <dodavatel />
                            <id_dodavatel />
                            <id_kategorie />
                            <procento>100,0000</procento>
                            <mnozstvi>8,000000</mnozstvi>
                            <jc>0</jc>
                          </DodavatelPolRozp>
                        </DodavatelePolRozp>
                        <RozpisHodnotPKV />
                        <PolozkyOdpadu />
                        <Atributy_PR />
                        <JRBUKategoriePR />
                        <NavaznePolozky />
                        <Zatrideni />
                        <RozpisHGM />
                      </polozka>
                      <polozka>
                        <id_polozka>916313</id_polozka>
                        <nazev>DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ</nazev>
                        <nazev_jazyk />
                        <varianta />
                        <id_PSR>HSV</id_PSR>
                        <id_mj>KUS</id_mj>
                        <por_cislo>14</por_cislo>
                        <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                        <id_PKV />
                        <popis>Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - demontáž
8xZ2 - Zábrana pro označení uzavírky
Položka vypočtena na základě návrhu uzavírek v rámci DIO</popis>
                        <popis_jazyk />
                        <mnozstvi>8,000000</mnozstvi>
                        <mnozstvi_puv>8,000000</mnozstvi_puv>
                        <mnozstvi_prov>8,000000</mnozstvi_prov>
                        <poznamka />
                        <mnozstvi_dodatky />
                        <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                        <vymera_produktivita />
                        <typ_ceny>0</typ_ceny>
                        <fix_cena>0</fix_cena>
                        <jnc>0</jnc>
                        <joc>0</joc>
                        <joc_mena>0</joc_mena>
                        <typ_sazby>2</typ_sazby>
                        <jhm1>0,000000</jhm1>
                        <jhm2>0,000000</jhm2>
                        <produktivita>0,000000</produktivita>
                        <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                        <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                        <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                        <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                        <zahajeni_nutne />
                        <dokonceni_nutne />
                        <specifikace>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</specifikace>
                        <dz>2023_OTSKP</dz>
                        <typ_skupina>0</typ_skupina>
                        <aktivita />
                        <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                        <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                        <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                        <pol_dod>0</pol_dod>
                        <id_dodatek />
                        <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                        <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                        <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                        <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                        <monitoring_odkaz />
                        <VazbyHGM />
                        <PopisHGM />
                        <Milniky />
                        <HGM_cinnosti />
                        <Rozpad />
                        <DodavatelePolRozp>
                          <DodavatelPolRozp>
                            <id_PKV />
                            <dodavatel />
                            <id_dodavatel />
                            <id_kategorie />
                            <procento>100,0000</procento>
                            <mnozstvi>8,000000</mnozstvi>
                            <jc>0</jc>
                          </DodavatelPolRozp>
                        </DodavatelePolRozp>
                        <RozpisHodnotPKV />
                        <PolozkyOdpadu />
                        <Atributy_PR />
                        <JRBUKategoriePR />
                        <NavaznePolozky />
                        <Zatrideni />
                        <RozpisHGM />
                      </polozka>
                      <polozka>
                        <id_polozka>916319</id_polozka>
                        <nazev>DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ</nazev>
                        <nazev_jazyk />
                        <varianta />
                        <id_PSR>HSV</id_PSR>
                        <id_mj>KSDEN</id_mj>
                        <por_cislo>15</por_cislo>
                        <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                        <id_PKV />
                        <popis>Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - nájem
8xZ2 - Zábrana pro označení uzavírky
Položka vypočtena na základě návrhu uzavírek v rámci DIO</popis>
                        <popis_jazyk />
                        <mnozstvi>976,000000</mnozstvi>
                        <mnozstvi_puv>976,000000</mnozstvi_puv>
                        <mnozstvi_prov>976,000000</mnozstvi_prov>
                        <poznamka />
                        <mnozstvi_dodatky />
                        <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;8*122&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                        <vymera_produktivita />
                        <typ_ceny>0</typ_ceny>
                        <fix_cena>0</fix_cena>
                        <jnc>0</jnc>
                        <joc>0</joc>
                        <joc_mena>0</joc_mena>
                        <typ_sazby>2</typ_sazby>
                        <jhm1>0,000000</jhm1>
                        <jhm2>0,000000</jhm2>
                        <produktivita>0,000000</produktivita>
                        <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                        <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                        <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                        <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                        <zahajeni_nutne />
                        <dokonceni_nutne />
                        <specifikace>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</specifikace>
                        <dz>2023_OTSKP</dz>
                        <typ_skupina>0</typ_skupina>
                        <aktivita />
                        <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                        <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                        <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                        <pol_dod>0</pol_dod>
                        <id_dodatek />
                        <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                        <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                        <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                        <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                        <monitoring_odkaz />
                        <VazbyHGM />
                        <PopisHGM />
                        <Milniky />
                        <HGM_cinnosti />
                        <Rozpad />
                        <DodavatelePolRozp>
                          <DodavatelPolRozp>
                            <id_PKV />
                            <dodavatel />
                            <id_dodavatel />
                            <id_kategorie />
                            <procento>100,0000</procento>
                            <mnozstvi>976,000000</mnozstvi>
                            <jc>0</jc>
                          </DodavatelPolRozp>
                        </DodavatelePolRozp>
                        <RozpisHodnotPKV />
                        <PolozkyOdpadu />
                        <Atributy_PR />
                        <JRBUKategoriePR />
                        <NavaznePolozky />
                        <Zatrideni />
                        <RozpisHGM />
                      </polozka>
                      <polozka>
                        <id_polozka>914622</id_polozka>
                        <nazev>DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM</nazev>
                        <nazev_jazyk />
                        <varianta />
                        <id_PSR>HSV</id_PSR>
                        <id_mj>KUS</id_mj>
                        <por_cislo>4</por_cislo>
                        <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                        <id_PKV />
                        <popis>Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - montáž s přemístěním
4xIP22 - Změna místní úpravy
Položka vypočtena na základě návrhu uzavírek v rámci DIO</popis>
                        <popis_jazyk />
                        <mnozstvi>4,000000</mnozstvi>
                        <mnozstvi_puv>4,000000</mnozstvi_puv>
                        <mnozstvi_prov>4,000000</mnozstvi_prov>
                        <poznamka />
                        <mnozstvi_dodatky />
                        <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                        <vymera_produktivita />
                        <typ_ceny>0</typ_ceny>
                        <fix_cena>0</fix_cena>
                        <jnc>0</jnc>
                        <joc>0</joc>
                        <joc_mena>0</joc_mena>
                        <typ_sazby>2</typ_sazby>
                        <jhm1>0,000000</jhm1>
                        <jhm2>0,000000</jhm2>
                        <produktivita>0,000000</produktivita>
                        <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                        <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                        <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                        <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                        <zahajeni_nutne />
                        <dokonceni_nutne />
                        <specifikace>položka zahrnuje:
- demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</specifikace>
                        <dz>2023_OTSKP</dz>
                        <typ_skupina>0</typ_skupina>
                        <aktivita />
                        <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                        <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                        <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                        <pol_dod>0</pol_dod>
                        <id_dodatek />
                        <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                        <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                        <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                        <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                        <monitoring_odkaz />
                        <VazbyHGM />
                        <PopisHGM />
                        <Milniky />
                        <HGM_cinnosti />
                        <Rozpad />
                        <DodavatelePolRozp>
                          <DodavatelPolRozp>
                            <id_PKV />
                            <dodavatel />
                            <id_dodavatel />
                            <id_kategorie />
                            <procento>100,0000</procento>
                            <mnozstvi>4,000000</mnozstvi>
                            <jc>0</jc>
                          </DodavatelPolRozp>
                        </DodavatelePolRozp>
                        <RozpisHodnotPKV />
                        <PolozkyOdpadu />
                        <Atributy_PR />
                        <JRBUKategoriePR />
                        <NavaznePolozky />
                        <Zatrideni />
                        <RozpisHGM />
                      </polozka>
                      <polozka>
                        <id_polozka>914623</id_polozka>
                        <nazev>DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ</nazev>
                        <nazev_jazyk />
                        <varianta />
                        <id_PSR>HSV</id_PSR>
                        <id_mj>KUS</id_mj>
                        <por_cislo>5</por_cislo>
                        <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                        <id_PKV />
                        <popis>Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - demontáž
4xIP22 - Změna místní úpravy
Položka vypočtena na základě návrhu uzavírek v rámci DIO</popis>
                        <popis_jazyk />
                        <mnozstvi>4,000000</mnozstvi>
                        <mnozstvi_puv>4,000000</mnozstvi_puv>
                        <mnozstvi_prov>4,000000</mnozstvi_prov>
                        <poznamka />
                        <mnozstvi_dodatky />
                        <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                        <vymera_produktivita />
                        <typ_ceny>0</typ_ceny>
                        <fix_cena>0</fix_cena>
                        <jnc>0</jnc>
                        <joc>0</joc>
                        <joc_mena>0</joc_mena>
                        <typ_sazby>2</typ_sazby>
                        <jhm1>0,000000</jhm1>
                        <jhm2>0,000000</jhm2>
                        <produktivita>0,000000</produktivita>
                        <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                        <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                        <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                        <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                        <zahajeni_nutne />
                        <dokonceni_nutne />
                        <specifikace>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</specifikace>
                        <dz>2023_OTSKP</dz>
                        <typ_skupina>0</typ_skupina>
                        <aktivita />
                        <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                        <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                        <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                        <pol_dod>0</pol_dod>
                        <id_dodatek />
                        <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                        <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                        <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                        <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                        <monitoring_odkaz />
                        <VazbyHGM />
                        <PopisHGM />
                        <Milniky />
                        <HGM_cinnosti />
                        <Rozpad />
                        <DodavatelePolRozp>
                          <DodavatelPolRozp>
                            <id_PKV />
                            <dodavatel />
                            <id_dodavatel />
                            <id_kategorie />
                            <procento>100,0000</procento>
                            <mnozstvi>4,000000</mnozstvi>
                            <jc>0</jc>
                          </DodavatelPolRozp>
                        </DodavatelePolRozp>
                        <RozpisHodnotPKV />
                        <PolozkyOdpadu />
                        <Atributy_PR />
                        <JRBUKategoriePR />
                        <NavaznePolozky />
                        <Zatrideni />
                        <RozpisHGM />
                      </polozka>
                      <polozka>
                        <id_polozka>914629</id_polozka>
                        <nazev>DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ</nazev>
                        <nazev_jazyk />
                        <varianta />
                        <id_PSR>HSV</id_PSR>
                        <id_mj>KSDEN</id_mj>
                        <por_cislo>6</por_cislo>
                        <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                        <id_PKV />
                        <popis>Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - nájem
4xIP22 - Změna místní úpravy
Položka vypočtena na základě návrhu uzavírek v rámci DIO</popis>
                        <popis_jazyk />
                        <mnozstvi>488,000000</mnozstvi>
                        <mnozstvi_puv>488,000000</mnozstvi_puv>
                        <mnozstvi_prov>488,000000</mnozstvi_prov>
                        <poznamka />
                        <mnozstvi_dodatky />
                        <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4*122&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                        <vymera_produktivita />
                        <typ_ceny>0</typ_ceny>
                        <fix_cena>0</fix_cena>
                        <jnc>0</jnc>
                        <joc>0</joc>
                        <joc_mena>0</joc_mena>
                        <typ_sazby>2</typ_sazby>
                        <jhm1>0,000000</jhm1>
                        <jhm2>0,000000</jhm2>
                        <produktivita>0,000000</produktivita>
                        <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                        <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                        <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                        <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                        <zahajeni_nutne />
                        <dokonceni_nutne />
                        <specifikace>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</specifikace>
                        <dz>2023_OTSKP</dz>
                        <typ_skupina>0</typ_skupina>
                        <aktivita />
                        <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                        <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                        <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                        <pol_dod>0</pol_dod>
                        <id_dodatek />
                        <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                        <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                        <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                        <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                        <monitoring_odkaz />
                        <VazbyHGM />
                        <PopisHGM />
                        <Milniky />
                        <HGM_cinnosti />
                        <Rozpad />
                        <DodavatelePolRozp>
                          <DodavatelPolRozp>
                            <id_PKV />
                            <dodavatel />
                            <id_dodavatel />
                            <id_kategorie />
                            <procento>100,0000</procento>
                            <mnozstvi>488,000000</mnozstvi>
                            <jc>0</jc>
                          </DodavatelPolRozp>
                        </DodavatelePolRozp>
                        <RozpisHodnotPKV />
                        <PolozkyOdpadu />
                        <Atributy_PR />
                        <JRBUKategoriePR />
                        <NavaznePolozky />
                        <Zatrideni />
                        <RozpisHGM />
                      </polozka>
                      <polozka>
                        <id_polozka>916112</id_polozka>
                        <nazev>DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM</nazev>
                        <nazev_jazyk />
                        <varianta />
                        <id_PSR>HSV</id_PSR>
                        <id_mj>KUS</id_mj>
                        <por_cislo>7</por_cislo>
                        <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                        <id_PKV />
                        <popis>Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 samostatné + akumulátor včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - montáž s přemístěním
Položka vypočtena na základě návrhu uzavírek v rámci DIO</popis>
                        <popis_jazyk />
                        <mnozstvi>4,000000</mnozstvi>
                        <mnozstvi_puv>4,000000</mnozstvi_puv>
                        <mnozstvi_prov>4,000000</mnozstvi_prov>
                        <poznamka />
                        <mnozstvi_dodatky />
                        <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                        <vymera_produktivita />
                        <typ_ceny>0</typ_ceny>
                        <fix_cena>0</fix_cena>
                        <jnc>0</jnc>
                        <joc>0</joc>
                        <joc_mena>0</joc_mena>
                        <typ_sazby>2</typ_sazby>
                        <jhm1>0,000000</jhm1>
                        <jhm2>0,000000</jhm2>
                        <produktivita>0,000000</produktivita>
                        <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                        <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                        <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                        <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                        <zahajeni_nutne />
                        <dokonceni_nutne />
                        <specifikace>položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie</specifikace>
                        <dz>2023_OTSKP</dz>
                        <typ_skupina>0</typ_skupina>
                        <aktivita />
                        <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                        <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                        <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                        <pol_dod>0</pol_dod>
                        <id_dodatek />
                        <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                        <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                        <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                        <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                        <monitoring_odkaz />
                        <VazbyHGM />
                        <PopisHGM />
                        <Milniky />
                        <HGM_cinnosti />
                        <Rozpad />
                        <DodavatelePolRozp>
                          <DodavatelPolRozp>
                            <id_PKV />
                            <dodavatel />
                            <id_dodavatel />
                            <id_kategorie />
                            <procento>100,0000</procento>
                            <mnozstvi>4,000000</mnozstvi>
                            <jc>0</jc>
                          </DodavatelPolRozp>
                        </DodavatelePolRozp>
                        <RozpisHodnotPKV />
                        <PolozkyOdpadu />
                        <Atributy_PR />
                        <JRBUKategoriePR />
                        <NavaznePolozky />
                        <Zatrideni />
                        <RozpisHGM />
                      </polozka>
                      <polozka>
                        <id_polozka>916113</id_polozka>
                        <nazev>DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ</nazev>
                        <nazev_jazyk />
                        <varianta />
                        <id_PSR>HSV</id_PSR>
                        <id_mj>KUS</id_mj>
                        <por_cislo>8</por_cislo>
                        <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                        <id_PKV />
                        <popis>Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 samostatné + akumulátor včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - demontáž
Položka vypočtena na základě návrhu uzavírek v rámci DIO</popis>
                        <popis_jazyk />
                        <mnozstvi>4,000000</mnozstvi>
                        <mnozstvi_puv>4,000000</mnozstvi_puv>
                        <mnozstvi_prov>4,000000</mnozstvi_prov>
                        <poznamka />
                        <mnozstvi_dodatky />
                        <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                        <vymera_produktivita />
                        <typ_ceny>0</typ_ceny>
                        <fix_cena>0</fix_cena>
                        <jnc>0</jnc>
                        <joc>0</joc>
                        <joc_mena>0</joc_mena>
                        <typ_sazby>2</typ_sazby>
                        <jhm1>0,000000</jhm1>
                        <jhm2>0,000000</jhm2>
                        <produktivita>0,000000</produktivita>
                        <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                        <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                        <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                        <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                        <zahajeni_nutne />
                        <dokonceni_nutne />
                        <specifikace>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</specifikace>
                        <dz>2023_OTSKP</dz>
                        <typ_skupina>0</typ_skupina>
                        <aktivita />
                        <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                        <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                        <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                        <pol_dod>0</pol_dod>
                        <id_dodatek />
                        <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                        <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                        <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                        <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                        <monitoring_odkaz />
                        <VazbyHGM />
                        <PopisHGM />
                        <Milniky />
                        <HGM_cinnosti />
                        <Rozpad />
                        <DodavatelePolRozp>
                          <DodavatelPolRozp>
                            <id_PKV />
                            <dodavatel />
                            <id_dodavatel />
                            <id_kategorie />
                            <procento>100,0000</procento>
                            <mnozstvi>4,000000</mnozstvi>
                            <jc>0</jc>
                          </DodavatelPolRozp>
                        </DodavatelePolRozp>
                        <RozpisHodnotPKV />
                        <PolozkyOdpadu />
                        <Atributy_PR />
                        <JRBUKategoriePR />
                        <NavaznePolozky />
                        <Zatrideni />
                        <RozpisHGM />
                      </polozka>
                      <polozka>
                        <id_polozka>916119</id_polozka>
                        <nazev>DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ</nazev>
                        <nazev_jazyk />
                        <varianta />
                        <id_PSR>HSV</id_PSR>
                        <id_mj>KSDEN</id_mj>
                        <por_cislo>9</por_cislo>
                        <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                        <id_PKV />
                        <popis>Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 samostatné + akumulátor včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - nájem
Položka vypočtena na základě návrhu uzavírek v rámci DIO</popis>
                        <popis_jazyk />
                        <mnozstvi>488,000000</mnozstvi>
                        <mnozstvi_puv>488,000000</mnozstvi_puv>
                        <mnozstvi_prov>488,000000</mnozstvi_prov>
                        <poznamka />
                        <mnozstvi_dodatky />
                        <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4*122&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                        <vymera_produktivita />
                        <typ_ceny>0</typ_ceny>
                        <fix_cena>0</fix_cena>
                        <jnc>0</jnc>
                        <joc>0</joc>
                        <joc_mena>0</joc_mena>
                        <typ_sazby>2</typ_sazby>
                        <jhm1>0,000000</jhm1>
                        <jhm2>0,000000</jhm2>
                        <produktivita>0,000000</produktivita>
                        <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                        <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                        <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                        <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                        <zahajeni_nutne />
                        <dokonceni_nutne />
                        <specifikace>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</specifikace>
                        <dz>2023_OTSKP</dz>
                        <typ_skupina>0</typ_skupina>
                        <aktivita />
                        <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                        <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                        <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                        <pol_dod>0</pol_dod>
                        <id_dodatek />
                        <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                        <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                        <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                        <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                        <monitoring_odkaz />
                        <VazbyHGM />
                        <PopisHGM />
                        <Milniky />
                        <HGM_cinnosti />
                        <Rozpad />
                        <DodavatelePolRozp>
                          <DodavatelPolRozp>
                            <id_PKV />
                            <dodavatel />
                            <id_dodavatel />
                            <id_kategorie />
                            <procento>100,0000</procento>
                            <mnozstvi>488,000000</mnozstvi>
                            <jc>0</jc>
                          </DodavatelPolRozp>
                        </DodavatelePolRozp>
                        <RozpisHodnotPKV />
                        <PolozkyOdpadu />
                        <Atributy_PR />
                        <JRBUKategoriePR />
                        <NavaznePolozky />
                        <Zatrideni />
                        <RozpisHGM />
                      </polozka>
                      <polozka>
                        <id_polozka>916132</id_polozka>
                        <nazev>DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM</nazev>
                        <nazev_jazyk />
                        <varianta />
                        <id_PSR>HSV</id_PSR>
                        <id_mj>KUS</id_mj>
                        <por_cislo>10</por_cislo>
                        <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                        <id_PKV />
                        <popis>Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 souprava 5 kusů + akumulátor včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - montáž s přemístěním
Položka vypočtena na základě návrhu uzavírek v rámci DIO</popis>
                        <popis_jazyk />
                        <mnozstvi>4,000000</mnozstvi>
                        <mnozstvi_puv>4,000000</mnozstvi_puv>
                        <mnozstvi_prov>4,000000</mnozstvi_prov>
                        <poznamka />
                        <mnozstvi_dodatky />
                        <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                        <vymera_produktivita />
                        <typ_ceny>0</typ_ceny>
                        <fix_cena>0</fix_cena>
                        <jnc>0</jnc>
                        <joc>0</joc>
                        <joc_mena>0</joc_mena>
                        <typ_sazby>2</typ_sazby>
                        <jhm1>0,000000</jhm1>
                        <jhm2>0,000000</jhm2>
                        <produktivita>0,000000</produktivita>
                        <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                        <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                        <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                        <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                        <zahajeni_nutne />
                        <dokonceni_nutne />
                        <specifikace>položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie</specifikace>
                        <dz>2023_OTSKP</dz>
                        <typ_skupina>0</typ_skupina>
                        <aktivita />
                        <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                        <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                        <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                        <pol_dod>0</pol_dod>
                        <id_dodatek />
                        <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                        <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                        <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                        <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                        <monitoring_odkaz />
                        <VazbyHGM />
                        <PopisHGM />
                        <Milniky />
                        <HGM_cinnosti />
                        <Rozpad />
                        <DodavatelePolRozp>
                          <DodavatelPolRozp>
                            <id_PKV />
                            <dodavatel />
                            <id_dodavatel />
                            <id_kategorie />
                            <procento>100,0000</procento>
                            <mnozstvi>4,000000</mnozstvi>
                            <jc>0</jc>
                          </DodavatelPolRozp>
                        </DodavatelePolRozp>
                        <RozpisHodnotPKV />
                        <PolozkyOdpadu />
                        <Atributy_PR />
                        <JRBUKategoriePR />
                        <NavaznePolozky />
                        <Zatrideni />
                        <RozpisHGM />
                      </polozka>
                      <polozka>
                        <id_polozka>916133</id_polozka>
                        <nazev>DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ</nazev>
                        <nazev_jazyk />
                        <varianta />
                        <id_PSR>HSV</id_PSR>
                        <id_mj>KUS</id_mj>
                        <por_cislo>11</por_cislo>
                        <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                        <id_PKV />
                        <popis>Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 souprava 5 kusů + akumulátor včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - demontáž
Položka vypočtena na základě návrhu uzavírek v rámci DIO</popis>
                        <popis_jazyk />
                        <mnozstvi>4,000000</mnozstvi>
                        <mnozstvi_puv>4,000000</mnozstvi_puv>
                        <mnozstvi_prov>4,000000</mnozstvi_prov>
                        <poznamka />
                        <mnozstvi_dodatky />
                        <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                        <vymera_produktivita />
                        <typ_ceny>0</typ_ceny>
                        <fix_cena>0</fix_cena>
                        <jnc>0</jnc>
                        <joc>0</joc>
                        <joc_mena>0</joc_mena>
                        <typ_sazby>2</typ_sazby>
                        <jhm1>0,000000</jhm1>
                        <jhm2>0,000000</jhm2>
                        <produktivita>0,000000</produktivita>
                        <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                        <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                        <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                        <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                        <zahajeni_nutne />
                        <dokonceni_nutne />
                        <specifikace>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</specifikace>
                        <dz>2023_OTSKP</dz>
                        <typ_skupina>0</typ_skupina>
                        <aktivita />
                        <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                        <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                        <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                        <pol_dod>0</pol_dod>
                        <id_dodatek />
                        <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                        <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                        <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                        <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                        <monitoring_odkaz />
                        <VazbyHGM />
                        <PopisHGM />
                        <Milniky />
                        <HGM_cinnosti />
                        <Rozpad />
                        <DodavatelePolRozp>
                          <DodavatelPolRozp>
                            <id_PKV />
                            <dodavatel />
                            <id_dodavatel />
                            <id_kategorie />
                            <procento>100,0000</procento>
                            <mnozstvi>4,000000</mnozstvi>
                            <jc>0</jc>
                          </DodavatelPolRozp>
                        </DodavatelePolRozp>
                        <RozpisHodnotPKV />
                        <PolozkyOdpadu />
                        <Atributy_PR />
                        <JRBUKategoriePR />
                        <NavaznePolozky />
                        <Zatrideni />
                        <RozpisHGM />
                      </polozka>
                      <polozka>
                        <id_polozka>916139</id_polozka>
                        <nazev>DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ</nazev>
                        <nazev_jazyk />
                        <varianta />
                        <id_PSR>HSV</id_PSR>
                        <id_mj>KSDEN</id_mj>
                        <por_cislo>12</por_cislo>
                        <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                        <id_PKV />
                        <popis>Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 souprava 5 kusů + akumulátor včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - nájem
Položka vypočtena na základě návrhu uzavírek v rámci DIO</popis>
                        <popis_jazyk />
                        <mnozstvi>488,000000</mnozstvi>
                        <mnozstvi_puv>488,000000</mnozstvi_puv>
                        <mnozstvi_prov>488,000000</mnozstvi_prov>
                        <poznamka />
                        <mnozstvi_dodatky />
                        <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4*122&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                        <vymera_produktivita />
                        <typ_ceny>0</typ_ceny>
                        <fix_cena>0</fix_cena>
                        <jnc>0</jnc>
                        <joc>0</joc>
                        <joc_mena>0</joc_mena>
                        <typ_sazby>2</typ_sazby>
                        <jhm1>0,000000</jhm1>
                        <jhm2>0,000000</jhm2>
                        <produktivita>0,000000</produktivita>
                        <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                        <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                        <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                        <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                        <zahajeni_nutne />
                        <dokonceni_nutne />
                        <specifikace>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</specifikace>
                        <dz>2023_OTSKP</dz>
                        <typ_skupina>0</typ_skupina>
                        <aktivita />
                        <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                        <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                        <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                        <pol_dod>0</pol_dod>
                        <id_dodatek />
                        <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                        <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                        <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                        <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                        <monitoring_odkaz />
                        <VazbyHGM />
                        <PopisHGM />
                        <Milniky />
                        <HGM_cinnosti />
                        <Rozpad />
                        <DodavatelePolRozp>
                          <DodavatelPolRozp>
                            <id_PKV />
                            <dodavatel />
                            <id_dodavatel />
                            <id_kategorie />
                            <procento>100,0000</procento>
                            <mnozstvi>488,000000</mnozstvi>
                            <jc>0</jc>
                          </DodavatelPolRozp>
                        </DodavatelePolRozp>
                        <RozpisHodnotPKV />
                        <PolozkyOdpadu />
                        <Atributy_PR />
                        <JRBUKategoriePR />
                        <NavaznePolozky />
                        <Zatrideni />
                        <RozpisHGM />
                      </polozka>
                    </polozky>
                    <Zatrideni />
                    <FinPlan />
                    <verzeFPData />
                  </StavDil>
                </StavDily>
                <Zatrideni />
              </Objekt>
              <Objekt>
                <id_Objekt>SO 000.2.2</id_Objekt>
                <nazev>OBJÍZDNÉ TRASY</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <id_cpv />
                <id_jkso />
                <id_czcpa />
                <id_czcc />
                <id_investor>BKOM</id_investor>
                <id_projektant>IM-PROJEKT</id_projektant>
                <id_mj>M</id_mj>
                <max_cerpani>0,0000</max_cerpani>
                <mnozstvi>92,000000</mnozstvi>
                <id_PKV />
                <dodavatel />
                <id_dodavatel />
                <vypracoval />
                <vypr_nab />
                <dat_zadani />
                <dat_nabidky />
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <zah_nutne />
                <zah_smlouva />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <dok_nutne />
                <dok_smlouva />
                <dokonceni_plan />
                <predani />
                <typ_objektu>0</typ_objektu>
                <typ_sdruzeni>0</typ_sdruzeni>
                <typ_cerpani>0</typ_cerpani>
                <uroven_dod>0</uroven_dod>
                <cerpani>0</cerpani>
                <max_proc_cerp>0,000000</max_proc_cerp>
                <dz>2022_OTSKP</dz>
                <def_typ_sazby>2</def_typ_sazby>
                <def_typ_ceny_pr>2</def_typ_ceny_pr>
                <ing_stavby />
                <ing_funkce />
                <za_zhotovitele />
                <za_objednatele />
                <za_zhot_f />
                <za_obje_f />
                <za_zhot_f2 />
                <za_obje_f2 />
                <za_zhotov2 />
                <za_objedn2 />
                <kde />
                <ing_popis_f />
                <za_dodavatele />
                <za_projektanta />
                <za_dozor />
                <za_spravce />
                <za_zamestnance_rsd />
                <za_inzenyra_funkce />
                <za_inzenyra />
                <za_supervizi />
                <za_zamestnance_12 />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
                <popis />
                <cena_odpady>0,0000</cena_odpady>
                <spravce />
                <SP_cislo />
                <SP_datum />
                <nds_kolaudace />
                <nds_vyv_inv>0</nds_vyv_inv>
                <komentar />
                <nds_spp />
                <nds_komponent />
                <nds_typ_objektu />
                <SZ_zhotovitel />
                <SZ_spravce />
                <SZ_vedouci />
                <SZ_dozor />
                <SZ_zastupce />
                <SZ_pravnik />
                <SZ_odpovedna_osoba />
                <SZ_namestek />
                <SZ_reditel />
                <SZ_predbezny_souhlas />
                <SZ_iniciator_zmeny />
                <SZ_datum_predbezny_souhlas />
                <id_ing_st />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <FinPlan />
                <PreruseniVazby />
                <verzeFPData />
                <koeficienty_pkv_o />
                <SR_objektu>
                  <koeficienty_psr_o />
                  <hodnoty_psr />
                </SR_objektu>
                <Objekty />
                <Dodatky />
                <StavDily>
                  <StavDil>
                    <id_stavdil>9</id_stavdil>
                    <nazev>Ostatní konstrukce a práce</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <popis />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <zahajeni />
                    <zahajeni_plan />
                    <dokonceni />
                    <dokonceni_plan />
                    <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                    <index_pozice />
                    <wbs />
                    <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
                    <PreruseniVazby />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <polozky>
                      <polozka>
                        <id_polozka>914122</id_polozka>
                        <nazev>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM</nazev>
                        <nazev_jazyk />
                        <varianta />
                        <id_PSR>HSV</id_PSR>
                        <id_mj>KUS</id_mj>
                        <por_cislo>1</por_cislo>
                        <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                        <id_PKV />
                        <popis>Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - montáž s přemístěním
5xA9 - Provoz v obou směrech
4xIP10a - Slepá pozemní komunikace
1xIP10b - Návěst před slepou pozemní komunikací
33xIS11b - Směrová tabule pro vyznačení objížďky
Položka vypočtena na základě návrhu vedení objídzných tras v rámci DIO</popis>
                        <popis_jazyk />
                        <mnozstvi>43,000000</mnozstvi>
                        <mnozstvi_puv>43,000000</mnozstvi_puv>
                        <mnozstvi_prov>43,000000</mnozstvi_prov>
                        <poznamka />
                        <mnozstvi_dodatky />
                        <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;5+4+1+33&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                        <vymera_produktivita />
                        <typ_ceny>0</typ_ceny>
                        <fix_cena>0</fix_cena>
                        <jnc>0</jnc>
                        <joc>0</joc>
                        <joc_mena>0</joc_mena>
                        <typ_sazby>2</typ_sazby>
                        <jhm1>0,000000</jhm1>
                        <jhm2>0,000000</jhm2>
                        <produktivita>0,000000</produktivita>
                        <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                        <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                        <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                        <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                        <zahajeni_nutne />
                        <dokonceni_nutne />
                        <specifikace>položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky</specifikace>
                        <dz>2023_OTSKP</dz>
                        <typ_skupina>0</typ_skupina>
                        <aktivita />
                        <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                        <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                        <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                        <pol_dod>0</pol_dod>
                        <id_dodatek />
                        <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                        <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                        <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                        <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                        <monitoring_odkaz />
                        <VazbyHGM />
                        <PopisHGM />
                        <Milniky />
                        <HGM_cinnosti />
                        <Rozpad />
                        <DodavatelePolRozp>
                          <DodavatelPolRozp>
                            <id_PKV />
                            <dodavatel />
                            <id_dodavatel />
                            <id_kategorie />
                            <procento>100,0000</procento>
                            <mnozstvi>43,000000</mnozstvi>
                            <jc>0</jc>
                          </DodavatelPolRozp>
                        </DodavatelePolRozp>
                        <RozpisHodnotPKV />
                        <PolozkyOdpadu />
                        <Atributy_PR />
                        <JRBUKategoriePR />
                        <NavaznePolozky />
                        <Zatrideni />
                        <RozpisHGM />
                      </polozka>
                      <polozka>
                        <id_polozka>914123</id_polozka>
                        <nazev>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ</nazev>
                        <nazev_jazyk />
                        <varianta />
                        <id_PSR>HSV</id_PSR>
                        <id_mj>KUS</id_mj>
                        <por_cislo>2</por_cislo>
                        <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                        <id_PKV />
                        <popis>Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - demontáž
5xA9 - Provoz v obou směrech
4xIP10a - Slepá pozemní komunikace
1xIP10b - Návěst před slepou pozemní komunikací
33xIS11b - Směrová tabule pro vyznačení objížďky
Položka vypočtena na základě návrhu vedení objídzných tras v rámci DIO</popis>
                        <popis_jazyk />
                        <mnozstvi>43,000000</mnozstvi>
                        <mnozstvi_puv>43,000000</mnozstvi_puv>
                        <mnozstvi_prov>43,000000</mnozstvi_prov>
                        <poznamka />
                        <mnozstvi_dodatky />
                        <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;5+4+1+33&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                        <vymera_produktivita />
                        <typ_ceny>0</typ_ceny>
                        <fix_cena>0</fix_cena>
                        <jnc>0</jnc>
                        <joc>0</joc>
                        <joc_mena>0</joc_mena>
                        <typ_sazby>2</typ_sazby>
                        <jhm1>0,000000</jhm1>
                        <jhm2>0,000000</jhm2>
                        <produktivita>0,000000</produktivita>
                        <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                        <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                        <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                        <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                        <zahajeni_nutne />
                        <dokonceni_nutne />
                        <specifikace>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</specifikace>
                        <dz>2023_OTSKP</dz>
                        <typ_skupina>0</typ_skupina>
                        <aktivita />
                        <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                        <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                        <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                        <pol_dod>0</pol_dod>
                        <id_dodatek />
                        <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                        <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                        <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                        <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                        <monitoring_odkaz />
                        <VazbyHGM />
                        <PopisHGM />
                        <Milniky />
                        <HGM_cinnosti />
                        <Rozpad />
                        <DodavatelePolRozp>
                          <DodavatelPolRozp>
                            <id_PKV />
                            <dodavatel />
                            <id_dodavatel />
                            <id_kategorie />
                            <procento>100,0000</procento>
                            <mnozstvi>43,000000</mnozstvi>
                            <jc>0</jc>
                          </DodavatelPolRozp>
                        </DodavatelePolRozp>
                        <RozpisHodnotPKV />
                        <PolozkyOdpadu />
                        <Atributy_PR />
                        <JRBUKategoriePR />
                        <NavaznePolozky />
                        <Zatrideni />
                        <RozpisHGM />
                      </polozka>
                      <polozka>
                        <id_polozka>914129</id_polozka>
                        <nazev>DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ</nazev>
                        <nazev_jazyk />
                        <varianta />
                        <id_PSR>HSV</id_PSR>
                        <id_mj>KSDEN</id_mj>
                        <por_cislo>3</por_cislo>
                        <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                        <id_PKV />
                        <popis>Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - nájem
Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - demontáž
5xA9 - Provoz v obou směrech
4xIP10a - Slepá pozemní komunikace
1xIP10b - Návěst před slepou pozemní komunikací
33xIS11b - Směrová tabule pro vyznačení objížďky
Položka vypočtena na základě návrhu vedení objídzných tras v rámci DIO</popis>
                        <popis_jazyk />
                        <mnozstvi>5246,000000</mnozstvi>
                        <mnozstvi_puv>5246,000000</mnozstvi_puv>
                        <mnozstvi_prov>5246,000000</mnozstvi_prov>
                        <poznamka />
                        <mnozstvi_dodatky />
                        <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(5+4+1+33)*122&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                        <vymera_produktivita />
                        <typ_ceny>0</typ_ceny>
                        <fix_cena>0</fix_cena>
                        <jnc>0</jnc>
                        <joc>0</joc>
                        <joc_mena>0</joc_mena>
                        <typ_sazby>2</typ_sazby>
                        <jhm1>0,000000</jhm1>
                        <jhm2>0,000000</jhm2>
                        <produktivita>0,000000</produktivita>
                        <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                        <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                        <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                        <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                        <zahajeni_nutne />
                        <dokonceni_nutne />
                        <specifikace>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</specifikace>
                        <dz>2023_OTSKP</dz>
                        <typ_skupina>0</typ_skupina>
                        <aktivita />
                        <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                        <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                        <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                        <pol_dod>0</pol_dod>
                        <id_dodatek />
                        <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                        <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                        <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                        <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                        <monitoring_odkaz />
                        <VazbyHGM />
                        <PopisHGM />
                        <Milniky />
                        <HGM_cinnosti />
                        <Rozpad />
                        <DodavatelePolRozp>
                          <DodavatelPolRozp>
                            <id_PKV />
                            <dodavatel />
                            <id_dodavatel />
                            <id_kategorie />
                            <procento>100,0000</procento>
                            <mnozstvi>5246,000000</mnozstvi>
                            <jc>0</jc>
                          </DodavatelPolRozp>
                        </DodavatelePolRozp>
                        <RozpisHodnotPKV />
                        <PolozkyOdpadu />
                        <Atributy_PR />
                        <JRBUKategoriePR />
                        <NavaznePolozky />
                        <Zatrideni />
                        <RozpisHGM />
                      </polozka>
                      <polozka>
                        <id_polozka>914622</id_polozka>
                        <nazev>DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM</nazev>
                        <nazev_jazyk />
                        <varianta />
                        <id_PSR>HSV</id_PSR>
                        <id_mj>KUS</id_mj>
                        <por_cislo>4</por_cislo>
                        <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                        <id_PKV />
                        <popis>Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - montáž s přemístěním
16xIP22 - Změna místní úpravy
3xIS11a - Návěst před objížďkou
Položka vypočtena na základě návrhu vedení objídzných tras v rámci DIO</popis>
                        <popis_jazyk />
                        <mnozstvi>19,000000</mnozstvi>
                        <mnozstvi_puv>19,000000</mnozstvi_puv>
                        <mnozstvi_prov>19,000000</mnozstvi_prov>
                        <poznamka />
                        <mnozstvi_dodatky />
                        <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;16+3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                        <vymera_produktivita />
                        <typ_ceny>0</typ_ceny>
                        <fix_cena>0</fix_cena>
                        <jnc>0</jnc>
                        <joc>0</joc>
                        <joc_mena>0</joc_mena>
                        <typ_sazby>2</typ_sazby>
                        <jhm1>0,000000</jhm1>
                        <jhm2>0,000000</jhm2>
                        <produktivita>0,000000</produktivita>
                        <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                        <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                        <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                        <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                        <zahajeni_nutne />
                        <dokonceni_nutne />
                        <specifikace>položka zahrnuje:
- demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</specifikace>
                        <dz>2023_OTSKP</dz>
                        <typ_skupina>0</typ_skupina>
                        <aktivita />
                        <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                        <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                        <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                        <pol_dod>0</pol_dod>
                        <id_dodatek />
                        <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                        <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                        <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                        <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                        <monitoring_odkaz />
                        <VazbyHGM />
                        <PopisHGM />
                        <Milniky />
                        <HGM_cinnosti />
                        <Rozpad />
                        <DodavatelePolRozp>
                          <DodavatelPolRozp>
                            <id_PKV />
                            <dodavatel />
                            <id_dodavatel />
                            <id_kategorie />
                            <procento>100,0000</procento>
                            <mnozstvi>19,000000</mnozstvi>
                            <jc>0</jc>
                          </DodavatelPolRozp>
                        </DodavatelePolRozp>
                        <RozpisHodnotPKV />
                        <PolozkyOdpadu />
                        <Atributy_PR />
                        <JRBUKategoriePR />
                        <NavaznePolozky />
                        <Zatrideni />
                        <RozpisHGM />
                      </polozka>
                      <polozka>
                        <id_polozka>914623</id_polozka>
                        <nazev>DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ</nazev>
                        <nazev_jazyk />
                        <varianta />
                        <id_PSR>HSV</id_PSR>
                        <id_mj>KUS</id_mj>
                        <por_cislo>5</por_cislo>
                        <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                        <id_PKV />
                        <popis>Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - demontáž
16xIP22 - Změna místní úpravy
3xIS11a - Návěst před objížďkou
Položka vypočtena na základě návrhu vedení objídzných tras v rámci DIO</popis>
                        <popis_jazyk />
                        <mnozstvi>19,000000</mnozstvi>
                        <mnozstvi_puv>19,000000</mnozstvi_puv>
                        <mnozstvi_prov>19,000000</mnozstvi_prov>
                        <poznamka />
                        <mnozstvi_dodatky />
                        <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;16+3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                        <vymera_produktivita />
                        <typ_ceny>0</typ_ceny>
                        <fix_cena>0</fix_cena>
                        <jnc>0</jnc>
                        <joc>0</joc>
                        <joc_mena>0</joc_mena>
                        <typ_sazby>2</typ_sazby>
                        <jhm1>0,000000</jhm1>
                        <jhm2>0,000000</jhm2>
                        <produktivita>0,000000</produktivita>
                        <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                        <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                        <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                        <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                        <zahajeni_nutne />
                        <dokonceni_nutne />
                        <specifikace>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</specifikace>
                        <dz>2023_OTSKP</dz>
                        <typ_skupina>0</typ_skupina>
                        <aktivita />
                        <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                        <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                        <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                        <pol_dod>0</pol_dod>
                        <id_dodatek />
                        <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                        <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                        <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                        <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                        <monitoring_odkaz />
                        <VazbyHGM />
                        <PopisHGM />
                        <Milniky />
                        <HGM_cinnosti />
                        <Rozpad />
                        <DodavatelePolRozp>
                          <DodavatelPolRozp>
                            <id_PKV />
                            <dodavatel />
                            <id_dodavatel />
                            <id_kategorie />
                            <procento>100,0000</procento>
                            <mnozstvi>19,000000</mnozstvi>
                            <jc>0</jc>
                          </DodavatelPolRozp>
                        </DodavatelePolRozp>
                        <RozpisHodnotPKV />
                        <PolozkyOdpadu />
                        <Atributy_PR />
                        <JRBUKategoriePR />
                        <NavaznePolozky />
                        <Zatrideni />
                        <RozpisHGM />
                      </polozka>
                      <polozka>
                        <id_polozka>914629</id_polozka>
                        <nazev>DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ</nazev>
                        <nazev_jazyk />
                        <varianta />
                        <id_PSR>HSV</id_PSR>
                        <id_mj>KSDEN</id_mj>
                        <por_cislo>6</por_cislo>
                        <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                        <id_PKV />
                        <popis>Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - nájem
16xIP22 - Změna místní úpravy
3xIS11a - Návěst před objížďkou
Položka vypočtena na základě návrhu vedení objídzných tras v rámci DIO</popis>
                        <popis_jazyk />
                        <mnozstvi>2318,000000</mnozstvi>
                        <mnozstvi_puv>2318,000000</mnozstvi_puv>
                        <mnozstvi_prov>2318,000000</mnozstvi_prov>
                        <poznamka />
                        <mnozstvi_dodatky />
                        <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(16+3)*122&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                        <vymera_produktivita />
                        <typ_ceny>0</typ_ceny>
                        <fix_cena>0</fix_cena>
                        <jnc>0</jnc>
                        <joc>0</joc>
                        <joc_mena>0</joc_mena>
                        <typ_sazby>2</typ_sazby>
                        <jhm1>0,000000</jhm1>
                        <jhm2>0,000000</jhm2>
                        <produktivita>0,000000</produktivita>
                        <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                        <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                        <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                        <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                        <zahajeni_nutne />
                        <dokonceni_nutne />
                        <specifikace>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</specifikace>
                        <dz>2023_OTSKP</dz>
                        <typ_skupina>0</typ_skupina>
                        <aktivita />
                        <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                        <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                        <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                        <pol_dod>0</pol_dod>
                        <id_dodatek />
                        <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                        <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                        <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                        <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                        <monitoring_odkaz />
                        <VazbyHGM />
                        <PopisHGM />
                        <Milniky />
                        <HGM_cinnosti />
                        <Rozpad />
                        <DodavatelePolRozp>
                          <DodavatelPolRozp>
                            <id_PKV />
                            <dodavatel />
                            <id_dodavatel />
                            <id_kategorie />
                            <procento>100,0000</procento>
                            <mnozstvi>2318,000000</mnozstvi>
                            <jc>0</jc>
                          </DodavatelPolRozp>
                        </DodavatelePolRozp>
                        <RozpisHodnotPKV />
                        <PolozkyOdpadu />
                        <Atributy_PR />
                        <JRBUKategoriePR />
                        <NavaznePolozky />
                        <Zatrideni />
                        <RozpisHGM />
                      </polozka>
                    </polozky>
                    <Zatrideni />
                    <FinPlan />
                    <verzeFPData />
                  </StavDil>
                </StavDily>
                <Zatrideni />
              </Objekt>
              <Objekt>
                <id_Objekt>SO 000.2.3</id_Objekt>
                <nazev>PROVIZORNÍ KOMUNIKACE MHD</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <id_cpv />
                <id_jkso />
                <id_czcpa />
                <id_czcc />
                <id_investor>BKOM</id_investor>
                <id_projektant>IM-PROJEKT</id_projektant>
                <id_mj>M</id_mj>
                <max_cerpani>0,0</max_cerpani>
                <mnozstvi>92,000000</mnozstvi>
                <id_PKV />
                <dodavatel />
                <id_dodavatel />
                <vypracoval />
                <vypr_nab />
                <dat_zadani />
                <dat_nabidky />
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <zah_nutne />
                <zah_smlouva />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <dok_nutne />
                <dok_smlouva />
                <dokonceni_plan />
                <predani />
                <typ_objektu>0</typ_objektu>
                <typ_sdruzeni>0</typ_sdruzeni>
                <typ_cerpani>0</typ_cerpani>
                <uroven_dod>0</uroven_dod>
                <cerpani>0</cerpani>
                <max_proc_cerp>0,0</max_proc_cerp>
                <dz>2022_OTSKP</dz>
                <def_typ_sazby>2</def_typ_sazby>
                <def_typ_ceny_pr>2</def_typ_ceny_pr>
                <ing_stavby />
                <ing_funkce />
                <za_zhotovitele />
                <za_objednatele />
                <za_zhot_f />
                <za_obje_f />
                <za_zhot_f2 />
                <za_obje_f2 />
                <za_zhotov2 />
                <za_objedn2 />
                <kde />
                <ing_popis_f />
                <za_dodavatele />
                <za_projektanta />
                <za_dozor />
                <za_spravce />
                <za_zamestnance_rsd />
                <za_inzenyra_funkce />
                <za_inzenyra />
                <za_supervizi />
                <za_zamestnance_12 />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
                <popis />
                <cena_odpady>0,0000</cena_odpady>
                <spravce />
                <SP_cislo />
                <SP_datum />
                <nds_kolaudace />
                <nds_vyv_inv>0</nds_vyv_inv>
                <komentar />
                <nds_spp />
                <nds_komponent />
                <nds_typ_objektu />
                <SZ_zhotovitel />
                <SZ_spravce />
                <SZ_vedouci />
                <SZ_dozor />
                <SZ_zastupce />
                <SZ_pravnik />
                <SZ_odpovedna_osoba />
                <SZ_namestek />
                <SZ_reditel />
                <SZ_predbezny_souhlas />
                <SZ_iniciator_zmeny />
                <SZ_datum_predbezny_souhlas />
                <id_ing_st />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <FinPlan />
                <PreruseniVazby />
                <verzeFPData />
                <koeficienty_pkv_o />
                <SR_objektu>
                  <koeficienty_psr_o />
                  <hodnoty_psr />
                </SR_objektu>
                <Objekty />
                <Dodatky />
                <StavDily>
                  <StavDil>
                    <id_stavdil>9</id_stavdil>
                    <nazev>Ostatní konstrukce a práce</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <popis />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <zahajeni />
                    <zahajeni_plan />
                    <dokonceni />
                    <dokonceni_plan />
                    <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                    <index_pozice />
                    <wbs />
                    <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
                    <PreruseniVazby />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <polozky>
                      <polozka>
                        <id_polozka>911FA2</id_polozka>
                        <nazev>SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)</nazev>
                        <nazev_jazyk />
                        <varianta />
                        <id_PSR>HSV</id_PSR>
                        <id_mj>M</id_mj>
                        <por_cislo>8</por_cislo>
                        <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                        <id_PKV />
                        <popis>SVODIDLA - Betonová svodidla min. šířky 800mm v patě, min. výšky 1200mm, min. délky 2000mm - pronajatá svodidla - montáž s přemístěním
Položka vypočtena na základě návrhu uzavírek v rámci DIO</popis>
                        <popis_jazyk />
                        <mnozstvi>60,000000</mnozstvi>
                        <mnozstvi_puv>60,000000</mnozstvi_puv>
                        <mnozstvi_prov>60,000000</mnozstvi_prov>
                        <poznamka />
                        <mnozstvi_dodatky />
                        <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;60&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                        <vymera_produktivita />
                        <typ_ceny>0</typ_ceny>
                        <fix_cena>0</fix_cena>
                        <jnc>0</jnc>
                        <joc>0</joc>
                        <joc_mena>0</joc_mena>
                        <typ_sazby>2</typ_sazby>
                        <jhm1>0,000000</jhm1>
                        <jhm2>0,000000</jhm2>
                        <produktivita>0,000000</produktivita>
                        <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                        <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                        <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                        <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                        <zahajeni_nutne />
                        <dokonceni_nutne />
                        <specifikace>položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- jeho montáž a osazení na určeném místě
- nutnou opravu poškozených částí
- případnou náhradu zničených částí
nezahrnuje podkladní vrstvu</specifikace>
                        <dz>2023_OTSKP</dz>
                        <typ_skupina>0</typ_skupina>
                        <aktivita />
                        <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                        <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                        <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                        <pol_dod>0</pol_dod>
                        <id_dodatek />
                        <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                        <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                        <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                        <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                        <monitoring_odkaz />
                        <VazbyHGM />
                        <PopisHGM />
                        <Milniky />
                        <HGM_cinnosti />
                        <Rozpad />
                        <DodavatelePolRozp>
                          <DodavatelPolRozp>
                            <id_PKV />
                            <dodavatel />
                            <id_dodavatel />
                            <id_kategorie />
                            <procento>100,0000</procento>
                            <mnozstvi>60,000000</mnozstvi>
                            <jc>0</jc>
                          </DodavatelPolRozp>
                        </DodavatelePolRozp>
                        <RozpisHodnotPKV />
                        <PolozkyOdpadu />
                        <Atributy_PR />
                        <JRBUKategoriePR />
                        <NavaznePolozky />
                        <Zatrideni />
                        <RozpisHGM />
                      </polozka>
                      <polozka>
                        <id_polozka>911FA3</id_polozka>
                        <nazev>SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM</nazev>
                        <nazev_jazyk />
                        <varianta />
                        <id_PSR>HSV</id_PSR>
                        <id_mj>M</id_mj>
                        <por_cislo>9</por_cislo>
                        <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                        <id_PKV />
                        <popis>SVODIDLA - Betonová svodidla min. šířky 800mm v patě, min. výšky 1200mm, min. délky 2000mm - pronajatá svodidla - demontáž s přemístěním
Položka vypočtena na základě návrhu uzavírek v rámci DIO</popis>
                        <popis_jazyk />
                        <mnozstvi>60,000000</mnozstvi>
                        <mnozstvi_puv>60,000000</mnozstvi_puv>
                        <mnozstvi_prov>60,000000</mnozstvi_prov>
                        <poznamka />
                        <mnozstvi_dodatky />
                        <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;60&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                        <vymera_produktivita />
                        <typ_ceny>0</typ_ceny>
                        <fix_cena>0</fix_cena>
                        <jnc>0</jnc>
                        <joc>0</joc>
                        <joc_mena>0</joc_mena>
                        <typ_sazby>2</typ_sazby>
                        <jhm1>0,000000</jhm1>
                        <jhm2>0,000000</jhm2>
                        <produktivita>0,000000</produktivita>
                        <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                        <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                        <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                        <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                        <zahajeni_nutne />
                        <dokonceni_nutne />
                        <specifikace>položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo</specifikace>
                        <dz>2023_OTSKP</dz>
                        <typ_skupina>0</typ_skupina>
                        <aktivita />
                        <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                        <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                        <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                        <pol_dod>0</pol_dod>
                        <id_dodatek />
                        <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                        <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                        <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                        <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                        <monitoring_odkaz />
                        <VazbyHGM />
                        <PopisHGM />
                        <Milniky />
                        <HGM_cinnosti />
                        <Rozpad />
                        <DodavatelePolRozp>
                          <DodavatelPolRozp>
                            <id_PKV />
                            <dodavatel />
                            <id_dodavatel />
                            <id_kategorie />
                            <procento>100,0000</procento>
                            <mnozstvi>60,000000</mnozstvi>
                            <jc>0</jc>
                          </DodavatelPolRozp>
                        </DodavatelePolRozp>
                        <RozpisHodnotPKV />
                        <PolozkyOdpadu />
                        <Atributy_PR />
                        <JRBUKategoriePR />
                        <NavaznePolozky />
                        <Zatrideni />
                        <RozpisHGM />
                      </polozka>
                      <polozka>
                        <id_polozka>911FA9</id_polozka>
                        <nazev>SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - NÁJEM</nazev>
                        <nazev_jazyk />
                        <varianta />
                        <id_PSR>HSV</id_PSR>
                        <id_mj>MDEN</id_mj>
                        <por_cislo>10</por_cislo>
                        <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                        <id_PKV />
                        <popis>SVODIDLA - Betonová svodidla min. šířky 800mm v patě, min. výšky 1200mm, min. délky 2000mm - pronajatá svodidla - nájem
Položka vypočtena na základě návrhu uzavírek v rámci DIO</popis>
                        <popis_jazyk />
                        <mnozstvi>7320,000000</mnozstvi>
                        <mnozstvi_puv>7320,000000</mnozstvi_puv>
                        <mnozstvi_prov>7320,000000</mnozstvi_prov>
                        <poznamka />
                        <mnozstvi_dodatky />
                        <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;60*122&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                        <vymera_produktivita />
                        <typ_ceny>0</typ_ceny>
                        <fix_cena>0</fix_cena>
                        <jnc>0</jnc>
                        <joc>0</joc>
                        <joc_mena>0</joc_mena>
                        <typ_sazby>2</typ_sazby>
                        <jhm1>0,000000</jhm1>
                        <jhm2>0,000000</jhm2>
                        <produktivita>0,000000</produktivita>
                        <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                        <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                        <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                        <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                        <zahajeni_nutne />
                        <dokonceni_nutne />
                        <specifikace>položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení
počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití</specifikace>
                        <dz>2023_OTSKP</dz>
                        <typ_skupina>0</typ_skupina>
                        <aktivita />
                        <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                        <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                        <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                        <pol_dod>0</pol_dod>
                        <id_dodatek />
                        <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                        <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                        <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                        <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                        <monitoring_odkaz />
                        <VazbyHGM />
                        <PopisHGM />
                        <Milniky />
                        <HGM_cinnosti />
                        <Rozpad />
                        <DodavatelePolRozp>
                          <DodavatelPolRozp>
                            <id_PKV />
                            <dodavatel />
                            <id_dodavatel />
                            <id_kategorie />
                            <procento>100,0000</procento>
                            <mnozstvi>7320,000000</mnozstvi>
                            <jc>0</jc>
                          </DodavatelPolRozp>
                        </DodavatelePolRozp>
                        <RozpisHodnotPKV />
                        <PolozkyOdpadu />
                        <Atributy_PR />
                        <JRBUKategoriePR />
                        <NavaznePolozky />
                        <Zatrideni />
                        <RozpisHGM />
                      </polozka>
                      <polozka>
                        <id_polozka>916152</id_polozka>
                        <nazev>SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM</nazev>
                        <nazev_jazyk />
                        <varianta />
                        <id_PSR>HSV</id_PSR>
                        <id_mj>KUS</id_mj>
                        <por_cislo>11</por_cislo>
                        <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                        <id_PKV />
                        <popis>Přechodné dopravní značení - Souprava přenosných semaforů SSZ + akumulátor včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - montáž s přemístěním
Položka vypočtena na základě návrhu uzavírek v rámci DIO</popis>
                        <popis_jazyk />
                        <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                        <mnozstvi_puv>2,000000</mnozstvi_puv>
                        <mnozstvi_prov>2,000000</mnozstvi_prov>
                        <poznamka />
                        <mnozstvi_dodatky />
                        <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                        <vymera_produktivita />
                        <typ_ceny>0</typ_ceny>
                        <fix_cena>0</fix_cena>
                        <jnc>0</jnc>
                        <joc>0</joc>
                        <joc_mena>0</joc_mena>
                        <typ_sazby>2</typ_sazby>
                        <jhm1>0,000000</jhm1>
                        <jhm2>0,000000</jhm2>
                        <produktivita>0,000000</produktivita>
                        <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                        <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                        <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                        <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                        <zahajeni_nutne />
                        <dokonceni_nutne />
                        <specifikace>položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie</specifikace>
                        <dz>2023_OTSKP</dz>
                        <typ_skupina>0</typ_skupina>
                        <aktivita />
                        <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                        <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                        <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                        <pol_dod>0</pol_dod>
                        <id_dodatek />
                        <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                        <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                        <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                        <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                        <monitoring_odkaz />
                        <VazbyHGM />
                        <PopisHGM />
                        <Milniky />
                        <HGM_cinnosti />
                        <Rozpad />
                        <DodavatelePolRozp>
                          <DodavatelPolRozp>
                            <id_PKV />
                            <dodavatel />
                            <id_dodavatel />
                            <id_kategorie />
                            <procento>100,0000</procento>
                            <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                            <jc>0</jc>
                          </DodavatelPolRozp>
                        </DodavatelePolRozp>
                        <RozpisHodnotPKV />
                        <PolozkyOdpadu />
                        <Atributy_PR />
                        <JRBUKategoriePR />
                        <NavaznePolozky />
                        <Zatrideni />
                        <RozpisHGM />
                      </polozka>
                      <polozka>
                        <id_polozka>916153</id_polozka>
                        <nazev>SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ</nazev>
                        <nazev_jazyk />
                        <varianta />
                        <id_PSR>HSV</id_PSR>
                        <id_mj>KUS</id_mj>
                        <por_cislo>12</por_cislo>
                        <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                        <id_PKV />
                        <popis>Přechodné dopravní značení - Souprava přenosných semaforů SSZ + akumulátor včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - demontáž
Položka vypočtena na základě návrhu uzavírek v rámci DIO</popis>
                        <popis_jazyk />
                        <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                        <mnozstvi_puv>2,000000</mnozstvi_puv>
                        <mnozstvi_prov>2,000000</mnozstvi_prov>
                        <poznamka />
                        <mnozstvi_dodatky />
                        <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                        <vymera_produktivita />
                        <typ_ceny>0</typ_ceny>
                        <fix_cena>0</fix_cena>
                        <jnc>0</jnc>
                        <joc>0</joc>
                        <joc_mena>0</joc_mena>
                        <typ_sazby>2</typ_sazby>
                        <jhm1>0,000000</jhm1>
                        <jhm2>0,000000</jhm2>
                        <produktivita>0,000000</produktivita>
                        <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                        <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                        <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                        <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                        <zahajeni_nutne />
                        <dokonceni_nutne />
                        <specifikace>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</specifikace>
                        <dz>2023_OTSKP</dz>
                        <typ_skupina>0</typ_skupina>
                        <aktivita />
                        <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                        <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                        <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                        <pol_dod>0</pol_dod>
                        <id_dodatek />
                        <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                        <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                        <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                        <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                        <monitoring_odkaz />
                        <VazbyHGM />
                        <PopisHGM />
                        <Milniky />
                        <HGM_cinnosti />
                        <Rozpad />
                        <DodavatelePolRozp>
                          <DodavatelPolRozp>
                            <id_PKV />
                            <dodavatel />
                            <id_dodavatel />
                            <id_kategorie />
                            <procento>100,0000</procento>
                            <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                            <jc>0</jc>
                          </DodavatelPolRozp>
                        </DodavatelePolRozp>
                        <RozpisHodnotPKV />
                        <PolozkyOdpadu />
                        <Atributy_PR />
                        <JRBUKategoriePR />
                        <NavaznePolozky />
                        <Zatrideni />
                        <RozpisHGM />
                      </polozka>
                      <polozka>
                        <id_polozka>916159</id_polozka>
                        <nazev>SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ</nazev>
                        <nazev_jazyk />
                        <varianta />
                        <id_PSR>HSV</id_PSR>
                        <id_mj>KSDEN</id_mj>
                        <por_cislo>13</por_cislo>
                        <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                        <id_PKV />
                        <popis>Přechodné dopravní značení - Souprava přenosných semaforů SSZ + akumulátor včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - pronajaté značení - nájem
Položka vypočtena na základě návrhu uzavírek v rámci DIO</popis>
                        <popis_jazyk />
                        <mnozstvi>244,000000</mnozstvi>
                        <mnozstvi_puv>244,000000</mnozstvi_puv>
                        <mnozstvi_prov>244,000000</mnozstvi_prov>
                        <poznamka />
                        <mnozstvi_dodatky />
                        <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2*122&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                        <vymera_produktivita />
                        <typ_ceny>0</typ_ceny>
                        <fix_cena>0</fix_cena>
                        <jnc>0</jnc>
                        <joc>0</joc>
                        <joc_mena>0</joc_mena>
                        <typ_sazby>2</typ_sazby>
                        <jhm1>0,000000</jhm1>
                        <jhm2>0,000000</jhm2>
                        <produktivita>0,000000</produktivita>
                        <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                        <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                        <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                        <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                        <zahajeni_nutne />
                        <dokonceni_nutne />
                        <specifikace>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</specifikace>
                        <dz>2023_OTSKP</dz>
                        <typ_skupina>0</typ_skupina>
                        <aktivita />
                        <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                        <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                        <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                        <pol_dod>0</pol_dod>
                        <id_dodatek />
                        <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                        <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                        <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                        <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                        <monitoring_odkaz />
                        <VazbyHGM />
                        <PopisHGM />
                        <Milniky />
                        <HGM_cinnosti />
                        <Rozpad />
                        <DodavatelePolRozp>
                          <DodavatelPolRozp>
                            <id_PKV />
                            <dodavatel />
                            <id_dodavatel />
                            <id_kategorie />
                            <procento>100,0000</procento>
                            <mnozstvi>244,000000</mnozstvi>
                            <jc>0</jc>
                          </DodavatelPolRozp>
                        </DodavatelePolRozp>
                        <RozpisHodnotPKV />
                        <PolozkyOdpadu />
                        <Atributy_PR />
                        <JRBUKategoriePR />
                        <NavaznePolozky />
                        <Zatrideni />
                        <RozpisHGM />
                      </polozka>
                    </polozky>
                    <Zatrideni />
                    <FinPlan />
                    <verzeFPData />
                  </StavDil>
                  <StavDil>
                    <id_stavdil>1</id_stavdil>
                    <nazev>Zemní práce</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <popis />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <zahajeni />
                    <zahajeni_plan />
                    <dokonceni />
                    <dokonceni_plan />
                    <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                    <index_pozice />
                    <wbs />
                    <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
                    <PreruseniVazby />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <polozky>
                      <polozka>
                        <id_polozka>18110</id_polozka>
                        <nazev>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</nazev>
                        <nazev_jazyk />
                        <varianta />
                        <id_PSR>HSV</id_PSR>
                        <id_mj>M2</id_mj>
                        <por_cislo>4</por_cislo>
                        <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                        <id_PKV />
                        <popis>PROVIZORIUM - Úprava a zhutnění zemní pláně
Položka vypočtena na základě návrhu uzavírek v rámci DIO</popis>
                        <popis_jazyk />
                        <mnozstvi>40,000000</mnozstvi>
                        <mnozstvi_puv>40,000000</mnozstvi_puv>
                        <mnozstvi_prov>40,000000</mnozstvi_prov>
                        <poznamka />
                        <mnozstvi_dodatky />
                        <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;40&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                        <vymera_produktivita />
                        <typ_ceny>0</typ_ceny>
                        <fix_cena>0</fix_cena>
                        <jnc>0</jnc>
                        <joc>0</joc>
                        <joc_mena>0</joc_mena>
                        <typ_sazby>2</typ_sazby>
                        <jhm1>0,000000</jhm1>
                        <jhm2>0,000000</jhm2>
                        <produktivita>0,000000</produktivita>
                        <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                        <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                        <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                        <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                        <zahajeni_nutne />
                        <dokonceni_nutne />
                        <specifikace>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</specifikace>
                        <dz>2023_OTSKP</dz>
                        <typ_skupina>0</typ_skupina>
                        <aktivita />
                        <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                        <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                        <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                        <pol_dod>0</pol_dod>
                        <id_dodatek />
                        <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                        <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                        <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                        <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                        <monitoring_odkaz />
                        <VazbyHGM />
                        <PopisHGM />
                        <Milniky />
                        <HGM_cinnosti />
                        <Rozpad />
                        <DodavatelePolRozp>
                          <DodavatelPolRozp>
                            <id_PKV />
                            <dodavatel />
                            <id_dodavatel />
                            <id_kategorie />
                            <procento>100,0000</procento>
                            <mnozstvi>40,000000</mnozstvi>
                            <jc>0</jc>
                          </DodavatelPolRozp>
                        </DodavatelePolRozp>
                        <RozpisHodnotPKV />
                        <PolozkyOdpadu />
                        <Atributy_PR />
                        <JRBUKategoriePR />
                        <NavaznePolozky />
                        <Zatrideni />
                        <RozpisHGM />
                      </polozka>
                      <polozka>
                        <id_polozka>13173</id_polozka>
                        <nazev>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I</nazev>
                        <nazev_jazyk />
                        <varianta />
                        <id_PSR>HSV</id_PSR>
                        <id_mj>M3</id_mj>
                        <por_cislo>3</por_cislo>
                        <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                        <id_PKV />
                        <popis>PROVIZORIUM - Výkop zeminy podsypu pod silničními panely včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
=6,000m3*2,000t/m3=12,000t
Položka vypočtena na základě návrhu uzavírek v rámci DIO</popis>
                        <popis_jazyk />
                        <mnozstvi>6,000000</mnozstvi>
                        <mnozstvi_puv>6,000000</mnozstvi_puv>
                        <mnozstvi_prov>6,000000</mnozstvi_prov>
                        <poznamka />
                        <mnozstvi_dodatky />
                        <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;40*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                        <vymera_produktivita />
                        <typ_ceny>0</typ_ceny>
                        <fix_cena>0</fix_cena>
                        <jnc>0</jnc>
                        <joc>0</joc>
                        <joc_mena>0</joc_mena>
                        <typ_sazby>2</typ_sazby>
                        <jhm1>0,000000</jhm1>
                        <jhm2>0,000000</jhm2>
                        <produktivita>0,000000</produktivita>
                        <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                        <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                        <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                        <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                        <zahajeni_nutne />
                        <dokonceni_nutne />
                        <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                        <dz>2023_OTSKP</dz>
                        <typ_skupina>0</typ_skupina>
                        <aktivita />
                        <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                        <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                        <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                        <pol_dod>0</pol_dod>
                        <id_dodatek />
                        <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                        <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                        <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                        <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                        <monitoring_odkaz />
                        <VazbyHGM />
                        <PopisHGM />
                        <Milniky />
                        <HGM_cinnosti />
                        <Rozpad />
                        <DodavatelePolRozp>
                          <DodavatelPolRozp>
                            <id_PKV />
                            <dodavatel />
                            <id_dodavatel />
                            <id_kategorie />
                            <procento>100,0000</procento>
                            <mnozstvi>6,000000</mnozstvi>
                            <jc>0</jc>
                          </DodavatelPolRozp>
                        </DodavatelePolRozp>
                        <RozpisHodnotPKV />
                        <PolozkyOdpadu />
                        <Atributy_PR />
                        <JRBUKategoriePR />
                        <NavaznePolozky />
                        <Zatrideni />
                        <RozpisHGM />
                      </polozka>
                      <polozka>
                        <id_polozka>11346</id_polozka>
                        <nazev>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL</nazev>
                        <nazev_jazyk />
                        <varianta />
                        <id_PSR>HSV</id_PSR>
                        <id_mj>M3</id_mj>
                        <por_cislo>2</por_cislo>
                        <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                        <id_PKV />
                        <popis>PROVIZORIUM - Silniční panely pro provizorní provoz vozidel MHD - pronajaté panely - demontáž s přemístěním
Položka vypočtena na základě návrhu uzavírek v rámci DIO</popis>
                        <popis_jazyk />
                        <mnozstvi>8,400000</mnozstvi>
                        <mnozstvi_puv>8,400000</mnozstvi_puv>
                        <mnozstvi_prov>8,400000</mnozstvi_prov>
                        <poznamka />
                        <mnozstvi_dodatky />
                        <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;40*0,21&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                        <vymera_produktivita />
                        <typ_ceny>0</typ_ceny>
                        <fix_cena>0</fix_cena>
                        <jnc>0</jnc>
                        <joc>0</joc>
                        <joc_mena>0</joc_mena>
                        <typ_sazby>2</typ_sazby>
                        <jhm1>0,000000</jhm1>
                        <jhm2>0,000000</jhm2>
                        <produktivita>0,000000</produktivita>
                        <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                        <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                        <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                        <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                        <zahajeni_nutne />
                        <dokonceni_nutne />
                        <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                        <dz>2023_OTSKP</dz>
                        <typ_skupina>0</typ_skupina>
                        <aktivita />
                        <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                        <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                        <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                        <pol_dod>0</pol_dod>
                        <id_dodatek />
                        <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                        <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                        <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                        <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                        <monitoring_odkaz />
                        <VazbyHGM />
                        <PopisHGM />
                        <Milniky />
                        <HGM_cinnosti />
                        <Rozpad />
                        <DodavatelePolRozp>
                          <DodavatelPolRozp>
                            <id_PKV />
                            <dodavatel />
                            <id_dodavatel />
                            <id_kategorie />
                            <procento>100,0000</procento>
                            <mnozstvi>8,400000</mnozstvi>
                            <jc>0</jc>
                          </DodavatelPolRozp>
                        </DodavatelePolRozp>
                        <RozpisHodnotPKV />
                        <PolozkyOdpadu />
                        <Atributy_PR />
                        <JRBUKategoriePR />
                        <NavaznePolozky />
                        <Zatrideni />
                        <RozpisHGM />
                      </polozka>
                    </polozky>
                    <Zatrideni />
                    <FinPlan />
                    <verzeFPData />
                  </StavDil>
                  <StavDil>
                    <id_stavdil>5</id_stavdil>
                    <nazev>Komunikace</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <popis />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <zahajeni />
                    <zahajeni_plan />
                    <dokonceni />
                    <dokonceni_plan />
                    <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                    <index_pozice />
                    <wbs />
                    <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
                    <PreruseniVazby />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <polozky>
                      <polozka>
                        <id_polozka>567303</id_polozka>
                        <nazev>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI</nazev>
                        <nazev_jazyk />
                        <varianta />
                        <id_PSR>HSV</id_PSR>
                        <id_mj>M3</id_mj>
                        <por_cislo>5</por_cislo>
                        <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                        <id_PKV />
                        <popis>PROVIZORIUM - Podsyp pod silniční panely - Štěrkodrť fr. 0/32 proměnné tl. 150mm + hutnění
Položka vypočtena na základě návrhu uzavírek v rámci DIO</popis>
                        <popis_jazyk />
                        <mnozstvi>6,000000</mnozstvi>
                        <mnozstvi_puv>6,000000</mnozstvi_puv>
                        <mnozstvi_prov>6,000000</mnozstvi_prov>
                        <poznamka />
                        <mnozstvi_dodatky />
                        <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;40*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                        <vymera_produktivita />
                        <typ_ceny>0</typ_ceny>
                        <fix_cena>0</fix_cena>
                        <jnc>0</jnc>
                        <joc>0</joc>
                        <joc_mena>0</joc_mena>
                        <typ_sazby>2</typ_sazby>
                        <jhm1>0,000000</jhm1>
                        <jhm2>0,000000</jhm2>
                        <produktivita>0,000000</produktivita>
                        <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                        <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                        <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                        <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                        <zahajeni_nutne />
                        <dokonceni_nutne />
                        <specifikace>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry</specifikace>
                        <dz>2023_OTSKP</dz>
                        <typ_skupina>0</typ_skupina>
                        <aktivita />
                        <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                        <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                        <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                        <pol_dod>0</pol_dod>
                        <id_dodatek />
                        <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                        <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                        <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                        <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                        <monitoring_odkaz />
                        <VazbyHGM />
                        <PopisHGM />
                        <Milniky />
                        <HGM_cinnosti />
                        <Rozpad />
                        <DodavatelePolRozp>
                          <DodavatelPolRozp>
                            <id_PKV />
                            <dodavatel />
                            <id_dodavatel />
                            <id_kategorie />
                            <procento>100,0000</procento>
                            <mnozstvi>6,000000</mnozstvi>
                            <jc>0</jc>
                          </DodavatelPolRozp>
                        </DodavatelePolRozp>
                        <RozpisHodnotPKV />
                        <PolozkyOdpadu />
                        <Atributy_PR />
                        <JRBUKategoriePR />
                        <NavaznePolozky />
                        <Zatrideni />
                        <RozpisHGM />
                      </polozka>
                      <polozka>
                        <id_polozka>58300</id_polozka>
                        <nazev>KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)</nazev>
                        <nazev_jazyk />
                        <varianta />
                        <id_PSR>HSV</id_PSR>
                        <id_mj>M3</id_mj>
                        <por_cislo>6</por_cislo>
                        <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                        <id_PKV />
                        <popis>PROVIZORIUM - Silniční panely pro provizorní provoz vozidel MHD - pronajaté panely - montáž s přemístěním
Položka vypočtena na základě návrhu uzavírek v rámci DIO</popis>
                        <popis_jazyk />
                        <mnozstvi>8,400000</mnozstvi>
                        <mnozstvi_puv>8,400000</mnozstvi_puv>
                        <mnozstvi_prov>8,400000</mnozstvi_prov>
                        <poznamka />
                        <mnozstvi_dodatky />
                        <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;40*0,21&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                        <vymera_produktivita />
                        <typ_ceny>0</typ_ceny>
                        <fix_cena>0</fix_cena>
                        <jnc>0</jnc>
                        <joc>0</joc>
                        <joc_mena>0</joc_mena>
                        <typ_sazby>2</typ_sazby>
                        <jhm1>0,000000</jhm1>
                        <jhm2>0,000000</jhm2>
                        <produktivita>0,000000</produktivita>
                        <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                        <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                        <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                        <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                        <zahajeni_nutne />
                        <dokonceni_nutne />
                        <specifikace>- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                        <dz>2023_OTSKP</dz>
                        <typ_skupina>0</typ_skupina>
                        <aktivita />
                        <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                        <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                        <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                        <pol_dod>0</pol_dod>
                        <id_dodatek />
                        <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                        <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                        <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                        <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                        <monitoring_odkaz />
                        <VazbyHGM />
                        <PopisHGM />
                        <Milniky />
                        <HGM_cinnosti />
                        <Rozpad />
                        <DodavatelePolRozp>
                          <DodavatelPolRozp>
                            <id_PKV />
                            <dodavatel />
                            <id_dodavatel />
                            <id_kategorie />
                            <procento>100,0000</procento>
                            <mnozstvi>8,400000</mnozstvi>
                            <jc>0</jc>
                          </DodavatelPolRozp>
                        </DodavatelePolRozp>
                        <RozpisHodnotPKV />
                        <PolozkyOdpadu />
                        <Atributy_PR />
                        <JRBUKategoriePR />
                        <NavaznePolozky />
                        <Zatrideni />
                        <RozpisHGM />
                      </polozka>
                      <polozka>
                        <id_polozka>58304</id_polozka>
                        <nazev> KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) - NÁJEM</nazev>
                        <nazev_jazyk />
                        <varianta />
                        <id_PSR>HSV</id_PSR>
                        <id_mj>M3DEN</id_mj>
                        <por_cislo>7</por_cislo>
                        <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                        <id_PKV />
                        <popis>PROVIZORIUM - Silniční panely pro provizorní provoz vozidel MHD - pronajaté panely - nájem
Položka vypočtena na základě návrhu uzavírek v rámci DIO</popis>
                        <popis_jazyk />
                        <mnozstvi>1024,800000</mnozstvi>
                        <mnozstvi_puv>1024,800000</mnozstvi_puv>
                        <mnozstvi_prov>1024,800000</mnozstvi_prov>
                        <poznamka />
                        <mnozstvi_dodatky />
                        <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;40*0,21*122&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                        <vymera_produktivita />
                        <typ_ceny>0</typ_ceny>
                        <fix_cena>1</fix_cena>
                        <jnc>0</jnc>
                        <joc>0</joc>
                        <joc_mena>0</joc_mena>
                        <typ_sazby>2</typ_sazby>
                        <jhm1>0,000000</jhm1>
                        <jhm2>0,000000</jhm2>
                        <produktivita>0,000000</produktivita>
                        <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                        <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                        <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                        <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                        <zahajeni_nutne />
                        <dokonceni_nutne />
                        <specifikace>položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení
počet měrných jednotek se určí jako součin kubatury zařízení a počtu dnů použití</specifikace>
                        <dz>2023_OTSKP</dz>
                        <typ_skupina>0</typ_skupina>
                        <aktivita />
                        <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                        <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                        <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                        <pol_dod>0</pol_dod>
                        <id_dodatek />
                        <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                        <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                        <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                        <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                        <monitoring_odkaz />
                        <VazbyHGM />
                        <PopisHGM />
                        <Milniky />
                        <HGM_cinnosti />
                        <Rozpad />
                        <DodavatelePolRozp>
                          <DodavatelPolRozp>
                            <id_PKV />
                            <dodavatel />
                            <id_dodavatel />
                            <id_kategorie />
                            <procento>100,0000</procento>
                            <mnozstvi>1024,800000</mnozstvi>
                            <jc>0</jc>
                          </DodavatelPolRozp>
                        </DodavatelePolRozp>
                        <RozpisHodnotPKV />
                        <PolozkyOdpadu />
                        <Atributy_PR />
                        <JRBUKategoriePR />
                        <NavaznePolozky />
                        <Zatrideni />
                        <RozpisHGM />
                      </polozka>
                    </polozky>
                    <Zatrideni />
                    <FinPlan />
                    <verzeFPData />
                  </StavDil>
                  <StavDil>
                    <id_stavdil>0</id_stavdil>
                    <nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <popis />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <zahajeni />
                    <zahajeni_plan />
                    <dokonceni />
                    <dokonceni_plan />
                    <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                    <index_pozice />
                    <wbs />
                    <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
                    <PreruseniVazby />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <polozky>
                      <polozka>
                        <id_polozka>02720</id_polozka>
                        <nazev>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</nazev>
                        <nazev_jazyk />
                        <varianta />
                        <id_PSR>HSV</id_PSR>
                        <id_mj>HOD</id_mj>
                        <por_cislo>1</por_cislo>
                        <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                        <id_PKV />
                        <popis>Regulace dopravy v dopravní špičce (2 hodiny denně - 20 pracovních dnů - 16 měsíců realizace stavebních prací)
Položka vypočtena na základě návrhu uzavírek v rámci DIO</popis>
                        <popis_jazyk />
                        <mnozstvi>640,000000</mnozstvi>
                        <mnozstvi_puv>640,000000</mnozstvi_puv>
                        <mnozstvi_prov>640,000000</mnozstvi_prov>
                        <poznamka />
                        <mnozstvi_dodatky />
                        <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2*20*16&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                        <vymera_produktivita />
                        <typ_ceny>0</typ_ceny>
                        <fix_cena>0</fix_cena>
                        <jnc>0</jnc>
                        <joc>0</joc>
                        <joc_mena>0</joc_mena>
                        <typ_sazby>2</typ_sazby>
                        <jhm1>0,000000</jhm1>
                        <jhm2>0,000000</jhm2>
                        <produktivita>0,000000</produktivita>
                        <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                        <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                        <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                        <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                        <zahajeni_nutne />
                        <dokonceni_nutne />
                        <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</specifikace>
                        <dz>2023_OTSKP</dz>
                        <typ_skupina>0</typ_skupina>
                        <aktivita />
                        <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                        <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                        <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                        <pol_dod>0</pol_dod>
                        <id_dodatek />
                        <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                        <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                        <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                        <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                        <monitoring_odkaz />
                        <VazbyHGM />
                        <PopisHGM />
                        <Milniky />
                        <HGM_cinnosti />
                        <Rozpad />
                        <DodavatelePolRozp>
                          <DodavatelPolRozp>
                            <id_PKV />
                            <dodavatel />
                            <id_dodavatel />
                            <id_kategorie />
                            <procento>100,0000</procento>
                            <mnozstvi>640,000000</mnozstvi>
                            <jc>0</jc>
                          </DodavatelPolRozp>
                        </DodavatelePolRozp>
                        <RozpisHodnotPKV />
                        <PolozkyOdpadu />
                        <Atributy_PR />
                        <JRBUKategoriePR />
                        <NavaznePolozky />
                        <Zatrideni />
                        <RozpisHGM />
                      </polozka>
                    </polozky>
                    <Zatrideni />
                    <FinPlan />
                    <verzeFPData />
                  </StavDil>
                </StavDily>
                <Zatrideni />
              </Objekt>
            </Objekty>
            <Dodatky />
            <StavDily />
            <Zatrideni />
          </Objekt>
        </Objekty>
        <Dodatky />
        <StavDily />
        <Zatrideni />
      </Objekt>
      <Objekt>
        <id_Objekt>SO 101</id_Objekt>
        <nazev>MÍSTNÍ KOMUNIKACE</nazev>
        <nazev_jazyk />
        <id_cpv />
        <id_jkso />
        <id_czcpa />
        <id_czcc />
        <id_investor>BKOM</id_investor>
        <id_projektant>IM-PROJEKT</id_projektant>
        <id_mj>M</id_mj>
        <max_cerpani>0,0</max_cerpani>
        <mnozstvi>92,000000</mnozstvi>
        <id_PKV />
        <dodavatel />
        <id_dodavatel />
        <vypracoval />
        <vypr_nab />
        <dat_zadani />
        <dat_nabidky />
        <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
        <zah_nutne />
        <zah_smlouva />
        <zahajeni_plan />
        <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
        <dok_nutne />
        <dok_smlouva />
        <dokonceni_plan />
        <predani />
        <typ_objektu>0</typ_objektu>
        <typ_sdruzeni>0</typ_sdruzeni>
        <typ_cerpani>0</typ_cerpani>
        <uroven_dod>0</uroven_dod>
        <cerpani>0</cerpani>
        <max_proc_cerp>0,0</max_proc_cerp>
        <dz>2023_OTSKP</dz>
        <def_typ_sazby>2</def_typ_sazby>
        <def_typ_ceny_pr>2</def_typ_ceny_pr>
        <ing_stavby />
        <ing_funkce />
        <za_zhotovitele />
        <za_objednatele />
        <za_zhot_f />
        <za_obje_f />
        <za_zhot_f2 />
        <za_obje_f2 />
        <za_zhotov2 />
        <za_objedn2 />
        <kde />
        <ing_popis_f />
        <za_dodavatele />
        <za_projektanta />
        <za_dozor />
        <za_spravce />
        <za_zamestnance_rsd />
        <za_inzenyra_funkce />
        <za_inzenyra />
        <za_supervizi />
        <za_zamestnance_12 />
        <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
        <index_pozice />
        <wbs />
        <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
        <popis />
        <cena_odpady>0,0000</cena_odpady>
        <spravce />
        <SP_cislo />
        <SP_datum />
        <nds_kolaudace />
        <nds_vyv_inv>0</nds_vyv_inv>
        <komentar />
        <nds_spp />
        <nds_komponent />
        <nds_typ_objektu />
        <SZ_zhotovitel />
        <SZ_spravce />
        <SZ_vedouci />
        <SZ_dozor />
        <SZ_zastupce />
        <SZ_pravnik />
        <SZ_odpovedna_osoba />
        <SZ_namestek />
        <SZ_reditel />
        <SZ_predbezny_souhlas />
        <SZ_iniciator_zmeny />
        <SZ_datum_predbezny_souhlas />
        <id_ing_st />
        <VazbyHGM />
        <PopisHGM />
        <Milniky />
        <HGM_cinnosti />
        <FinPlan />
        <PreruseniVazby />
        <verzeFPData />
        <koeficienty_pkv_o />
        <SR_objektu>
          <koeficienty_psr_o />
          <hodnoty_psr />
        </SR_objektu>
        <Objekty>
          <Objekt>
            <id_Objekt>SO 101.1</id_Objekt>
            <nazev>VOZOVKA</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <id_cpv />
            <id_jkso />
            <id_czcpa />
            <id_czcc />
            <id_investor>BKOM</id_investor>
            <id_projektant>IM-PROJEKT</id_projektant>
            <id_mj>M</id_mj>
            <max_cerpani>0,0</max_cerpani>
            <mnozstvi>92,000000</mnozstvi>
            <id_PKV />
            <dodavatel />
            <id_dodavatel />
            <vypracoval />
            <vypr_nab />
            <dat_zadani />
            <dat_nabidky />
            <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
            <zah_nutne />
            <zah_smlouva />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
            <dok_nutne />
            <dok_smlouva />
            <dokonceni_plan />
            <predani />
            <typ_objektu>0</typ_objektu>
            <typ_sdruzeni>0</typ_sdruzeni>
            <typ_cerpani>0</typ_cerpani>
            <uroven_dod>0</uroven_dod>
            <cerpani>0</cerpani>
            <max_proc_cerp>0,0</max_proc_cerp>
            <dz>2023_OTSKP</dz>
            <def_typ_sazby>2</def_typ_sazby>
            <def_typ_ceny_pr>2</def_typ_ceny_pr>
            <ing_stavby />
            <ing_funkce />
            <za_zhotovitele />
            <za_objednatele />
            <za_zhot_f />
            <za_obje_f />
            <za_zhot_f2 />
            <za_obje_f2 />
            <za_zhotov2 />
            <za_objedn2 />
            <kde />
            <ing_popis_f />
            <za_dodavatele />
            <za_projektanta />
            <za_dozor />
            <za_spravce />
            <za_zamestnance_rsd />
            <za_inzenyra_funkce />
            <za_inzenyra />
            <za_supervizi />
            <za_zamestnance_12 />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
            <popis />
            <cena_odpady>0,0000</cena_odpady>
            <spravce />
            <SP_cislo />
            <SP_datum />
            <nds_kolaudace />
            <nds_vyv_inv>0</nds_vyv_inv>
            <komentar />
            <nds_spp />
            <nds_komponent />
            <nds_typ_objektu />
            <SZ_zhotovitel />
            <SZ_spravce />
            <SZ_vedouci />
            <SZ_dozor />
            <SZ_zastupce />
            <SZ_pravnik />
            <SZ_odpovedna_osoba />
            <SZ_namestek />
            <SZ_reditel />
            <SZ_predbezny_souhlas />
            <SZ_iniciator_zmeny />
            <SZ_datum_predbezny_souhlas />
            <id_ing_st />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <FinPlan />
            <PreruseniVazby />
            <verzeFPData />
            <koeficienty_pkv_o />
            <SR_objektu>
              <koeficienty_psr_o />
              <hodnoty_psr />
            </SR_objektu>
            <Objekty />
            <Dodatky />
            <StavDily>
              <StavDil>
                <id_stavdil>9</id_stavdil>
                <nazev>Ostatní konstrukce a práce</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <popis />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <zahajeni />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni />
                <dokonceni_plan />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
                <PreruseniVazby />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>914133</id_polozka>
                    <nazev>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <por_cislo>42</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávajícího svislého dopravního značení, odvoz a likvidace v režii zhotovitele
1xA1b - Zatáčka vlevo
2xA6a - Zúžená vozovka (z obou stran)
1xA30 - Železniční přejezd bez závor
1xA31c - Návěstní deska (80m)
1xA32a - Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný
1xP7 - Přednost protijedoucích vozidel
1xP8 - Přednost před protijeoucími vozidly
1xB16 - Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez
1xZ3 - Vodící tabule
Viz D.1.1.2.7 - Dopravní značení, dopravní zařízení</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>10,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>10,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>10,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1+2+1+1+1+1+1+1+1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>10,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>915212</id_polozka>
                    <nazev>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>45</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávajícího vodorovného dopravního značení - Přechod pro chodce - V7a z povrchu z cementobetonové dlažby
Viz D.1.1.2.7 - Dopravní značení, dopravní zařízení</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>37,148000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>37,148000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>37,148000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;11,12+13,961+12,067&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>37,148000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>919111</id_polozka>
                    <nazev>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>48</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>BOURACÍ PRÁCE - Řezání asfaltového krytu pro odfrézování asfaltových vrstev
Viz D.1.1.2.1 - Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>15,600000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>15,600000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>15,600000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;8+7,6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>15,600000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>919144</id_polozka>
                    <nazev>ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>49</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>BOURACÍ PRÁCE - Řezání ŽB prefabrikátů pro zádlažbu kolejí
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>5,260000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>5,260000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>5,260000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,69+2,57&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>5,260000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>965311</id_polozka>
                    <nazev>ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>52</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>BOURACÍ PRÁCE - Demontáž ŽB prefabrikátů pro zádlažbu kolejí včetně odvozu a uložení na skládku do 5km
=40,675m2*0,160*2,500t/m3=16,270t
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>40,675000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>40,675000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>40,675000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;40,675&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – rozebrání železničního přejezdu nebo přechodu do součástí včetně hrubého očištění
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
 – náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>40,675000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>965312</id_polozka>
                    <nazev>ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>tkm</id_mj>
                    <por_cislo>53</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>DOPRAVA - Příplatek za dopravu - Demontáž ŽB prefabrikátů pro zádlažbu kolejí včetně odvozu a uložení na skládku do 5km
Položka vypočtena na základě umístění stavby vůči skládce</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>81,350000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>81,350000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>81,350000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;16,27*5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
 – případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je sumou součinů tun vybouraného materiálu v původním stavu a k nim příslušných jednotlivých odvozových vzdáleností v kilometrech.</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>81,350000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>965124</id_polozka>
                    <nazev>DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>50</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>BOURACÍ PRÁCE - Demontáž koleje na dřevěných pražcích rozebráním do součástí včetně odvozu a likvidace kovových částí v režii zhotovitele. Dřevěné pražce budou odvezeny a uloženy ve spalovně nebezpečného odpadu do 40km.
=16,000*0,700t/m=11,200t
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>16,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>16,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>16,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;16&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – uvolnění kolejového roštu z kolejového lože
 – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení
 – případné rozřezání kolejového roštu
 – úplné rozebrání koleje v místě demontáže do jednotlivých součástí a jejich hrubé očištění
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu na montážní základnu nebo na likvidaci
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>16,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>965126</id_polozka>
                    <nazev>DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>tkm</id_mj>
                    <por_cislo>51</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>DOPRAVA - Příplatek za dopravu - Demontáž koleje na dřevěných pražcích rozebráním do součástí (železniční dřevěné pražce) včetně odvozu a uložení ve spalovně do 40km
Položka vypočtena na základě umístění stavby vůči skládce</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>356,400000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>356,400000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>356,400000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;27*0,33*40&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – naložení na dopravní prostředek, odvoz a složení
 – případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je sumou součinů tun vybouraného materiálu v původním stavu a k nim příslušných jednotlivých odvozových vzdáleností v kilometrech.</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>356,400000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>966154</id_polozka>
                    <nazev>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>54</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože přídlažby z kamenných kostek včetně odvozu a uložení na skládku do 5km
=33,628m2*0,100=3,363m3
=3,363m3*2,300t/m3=7,735t
BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože přídlažby z kamenných kostek včetně odvozu a uložení na skládku do 5km
=3,250m2*0,100=0,325m3
=0,325m3*2,300t/m3=0,748t
BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonových silničních obrubníků včetně odvozu a uložení na skládku do 5km
=186,827*0,100m2=18,683m3
=18,683m3*2,300t/m3=42,971t
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>22,371000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>22,371000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>22,371000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;33,628*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;3,25*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;186,827*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>22,371000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>96687</id_polozka>
                    <nazev>VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <por_cislo>56</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>BOURACÍ PRÁCE - Odstranění kompletní konstrukce uliční vpusti včetně výplně odbočky, apod.
=6ks*1,000m3/ks*2,500t/m3=15,000t
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>6,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>6,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>6,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>6,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>96616B</id_polozka>
                    <nazev>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>tkm</id_mj>
                    <por_cislo>55</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>DOPRAVA - Příplatek za dopravu -  Odstranění kompletní konstrukce uliční vpusti včetně výplně odbočky, apod. a odvozu a uložení na skládku do 5km
Položka vypočtena na základě umístění stavby vůči skládce</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>214,855000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>214,855000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>214,855000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;42,971*5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>214,855000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>917224</id_polozka>
                    <nazev>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>47</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky 150x250x1000mm včetně náběhových 150x150/250x1000mm
=114,173
Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční obrubníky 150x250x1000mm
=114,173*0,060m2=6,850m3
OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky nájezdové 150x150x1000mm
=102,190
Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční obrubníky nájezdové 100x150x1000mm
=102,190*0,060m2=6,131m3
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>216,363000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>216,363000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>216,363000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;114,173&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;102,19&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>216,363000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>914131</id_polozka>
                    <nazev>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <por_cislo>41</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž (veškeré prvky svislého dopravního značení budou opatřeny pozinkováním)
2xA2b - Dvojitá zatáčka, první vlevo
2xB16 - Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez
1xP2 - Hlavní pozemní komunikace
1xB28 - Zákaz zastavení
=2+2+1+1
Viz D.1.1.2.7 - Dopravní značení, dopravní zařízení</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>6,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>6,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>6,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2+2+1+1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>6,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>914921</id_polozka>
                    <nazev>SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <por_cislo>43</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž sloupků a stojek včetně základu a veškerých souvisejících konstrukcí a prací (veškeré kovové prvky svislého dopravního značení budou opatřeny pozinkováním)
Viz D.1.1.2.7 - Dopravní značení, dopravní zařízení</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>4,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>4,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>4,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>4,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>915111</id_polozka>
                    <nazev>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>44</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Podélná čára přerušovaná - V2b - 1/1/0,125 - 1. značení barvou
=(93,490+92,825)*0,125*0,5=11,645m2
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Přechod pro chodce¨s vodícím pásem přechodu - V7a - 1. značení barvou
=10,962m2+13,0481m2+11,877m2=35,887m2
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Piktogramový koridor pro cyklisty - V20 - 1. značení barvou
=0,500m2*4=2,000m2
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Jiný symbol - Cyklistické kolo - 1. značení barvou
=0,500m2*6=3,000m2
Viz D.1.1.2.7 - Dopravní značení, dopravní zařízení</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>52,965000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>52,965000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>52,965000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(93,49+92,825)*0,125*0,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;10,962+13,481+11,877&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;0,5*4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;0,5*6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>52,965000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>915221</id_polozka>
                    <nazev>VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>46</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Podélná čára přerušovaná - V2b - 1/1/0,125 - 2. značení strukturovaným plastem
=(93,490+92,825)*0,125*0,5=11,645m2
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Přechod pro chodce s vodícím pásem přechodu - V7a - 2. značení strukturovaným plastem
=10,962m2+13,481m2+11,877m2=35,887m2
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Piktogramový koridor pro cyklisty - V20 - 2. značení strukturovaným plastem
=0,500m2*4=2,000m2
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Jiný symbol - Cyklistické kolo - 2. značení strukturovaným plastem
=0,500m2*6=3,000m2
Viz D.1.1.2.7 - Dopravní značení, dopravní zařízení</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>52,965000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>52,965000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>52,965000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(93,49+92,825)*0,125*0,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;10,962+13,481+11,877&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;0,5*4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;0,5*6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>52,965000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                </polozky>
                <Zatrideni />
                <FinPlan />
                <verzeFPData />
              </StavDil>
              <StavDil>
                <id_stavdil>1</id_stavdil>
                <nazev>Zemní práce</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <popis />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <zahajeni />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni />
                <dokonceni_plan />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
                <PreruseniVazby />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>113724</id_polozka>
                    <nazev>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>9</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování obrusné asfaltové vrstvy v max. tl. 40mm (asfalt bez obsahu dehtu) včetně odvozu a uložení na skládku do 5km
=737,000m2*0,040=29,400m3
=29,480m3*2,400t/m3=70,752t
BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování ložné asfaltové vrstvy v max. tl. 60mm (asfalt bez obsahu dehtu) včetně odvozu a uložení na skládku do 5km
=729,554m2*0,060=43,773m3
=43,773m3*2,400t/m3=105,055t
BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování podkladní asfaltové vrstvy v tl. max. 50mm (asfalt s obsahem dehtu) včetně odvozu a uložení na skládku do 5km
=722,101m2*0,050=36,105m3
=36,105m3*2,400t/m3=86,652t
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>109,358000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>109,358000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>109,358000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;737*0,04&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;729,554*0,06&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;722,101*0,05&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>109,358000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>113476</id_polozka>
                    <nazev>ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 12KM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>5</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>BOURACÍ PRÁCE - Odstranění přídlažby z kamenných kostek včetně odvozu a uložení na skládku BKOM (ul. Vídeňská) do 12km
=3,363m3*2,600t/m3=87,433t
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>3,363000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>3,363000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>3,363000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;33,628*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>3,363000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>11348</id_polozka>
                    <nazev>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>6</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>BOURACÍ PRÁCE - Odstranění přídlažby z cementobetonové dlažby (100x200x80mm) včetně odvozu a uložení na deponii stavby v místě stavby (80% využití na zpětné odláždění)
=3,250m2*0,080*0,8=0,208m3
=0,208m3*2,000t/m3=0,416t
BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávající cementobetonové dlažby (100x200x80mm) včetně odvozu a uložení na deponii stavby v místě stavby (80% využití na zpětné odláždění)
=71,076m2*0,080*0,8=4,549m3
=4,549m3*2,000t/m3=9,098t
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>4,757000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>4,757000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>4,757000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;3,25*0,08*0,8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;71,076*0,08*0,8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>4,757000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>113484</id_polozka>
                    <nazev>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 5KM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>7</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>BOURACÍ PRÁCE - Odstranění přídlažby z cementobetonové dlažby (100x200x80mm) včetně odvozu a uložení na skládku do 5km (20% odpad)
=3,250m2*0,080*0,2=0,052m3
=0,052m3*2,000t/m3=0,104t
BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávající cementobetonové dlažby (100x200x80mm) včetně odvozu a uložení na skládku do 5km (20% odpad)
=71,076m2*0,080*0,2=1,137m3
=1,137m3*2,000t/m3=2,274t
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>1,189000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>1,189000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>1,189000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;3,25*0,08*0,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;71,076*0,08*0,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>1,189000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>113524</id_polozka>
                    <nazev>ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>8</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>BOURACÍ PRÁCE - Odstranění  betonových silničních obrubníků včetně odvozu a uložení na skládku do 5km
=186,827*0,075m2*2,300t/m3=32,228t
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>186,827000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>186,827000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>186,827000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;186,827&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>186,827000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>131734</id_polozka>
                    <nazev>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>11</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ZEMNÍ PRÁCE - Veškeré výkopy zeminy pro stavební jámu v zemině tř. I včetně pažení a odvozu na skládku do 5km
=787,064m3*2,000t/m3=1574,128t
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>787,064000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>787,064000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>787,064000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;787,064&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>787,064000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>131834</id_polozka>
                    <nazev>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>12</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ZEMNÍ PRÁCE - Veškeré výkopy zeminy pro stavební jámu v zemině tř. II včetně pažení a odvozu na skládku do 5km
=41,424m3*2,000t/m3=82,848t
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>41,424000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>41,424000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>41,424000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;41,424&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>41,424000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>18110</id_polozka>
                    <nazev>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>15</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ULIČNÍ VPUSTI - Úprava a zhutnění základové spáry
=1,500m2*6=9,000m2
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY (uliční vpusti) - Úprava a zhutnění základové spáry
=1,000*49,390=49,390m2
PODÉLNÁ DRENÁŽ - Úprava a zhutnění základové spáry
=175,885*0,200=35,177m2
SANACE PODLOŽÍ - Úprava a zhutnění parapláně
=720,083m2
ÚPRAVA Č. 1 - Úprava a zhutnění zemní pláně
=720,083m2
ÚPRAVA Č. 3 - Úprava a zhutnění zemní pláně
=78,407m2</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>1612,140000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>1612,140000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>1612,140000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1,5*6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;1*49,39&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;175,885*0,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;720,083&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;720,083&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;78,407&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;F&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D+E+F&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;G&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>1612,140000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>17511</id_polozka>
                    <nazev>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>14</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY (uliční vpusti) - Obsyp potrubí kanalizačních přípojek zeminou vhodnou do náspu
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>74,085000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>74,085000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>74,085000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,5*1*49,39&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>74,085000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>113763</id_polozka>
                    <nazev>FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>10</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ÚPRAVA Č. 1 - Prořezání drážky v pracovní spáře
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>15,600000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>15,600000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>15,600000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;8+7,6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>15,600000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>17481</id_polozka>
                    <nazev>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>13</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ZEMNÍ PRÁCE - Zásyp zeminou vhodnou do náspů, hutněno po vrstvách 300mm na 100% PS
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>9,200000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>9,200000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>9,200000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;9,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>9,200000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                </polozky>
                <Zatrideni />
                <FinPlan />
                <verzeFPData />
              </StavDil>
              <StavDil>
                <id_stavdil>0</id_stavdil>
                <nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <popis />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <zahajeni />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni />
                <dokonceni_plan />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
                <PreruseniVazby />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>014102</id_polozka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta>01</varianta>
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <por_cislo>1</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>SKLÁDKA - Uložení asfaltové suti (asfalt bez obsahu dehtu) na skládku 
Viz položka 113724</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>262,459000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>262,459000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>262,459000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;70,752+105,055+86,652&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>1</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>262,459000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>014102</id_polozka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta>02</varianta>
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <por_cislo>2</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>SKLÁDKA - Uložení stavební suti na skládku
Viz položky 965311, 966154, 113484, 113524 a 96687</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>117,330000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>117,330000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>117,330000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;16,27+7,735+0,104+0,748+2,274+32,228+42,971+15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>1</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>117,330000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>014102</id_polozka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta>03</varianta>
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <por_cislo>3</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>SKLÁDKA - Uložení zeminy na skládku
Viz položky 131734 a 131834</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>1656,976000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>1656,976000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>1656,976000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1574,128+82,848&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>1</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>1656,976000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>015520</id_polozka>
                    <nazev>POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04*  ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <por_cislo>4</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>SPALOVNA - Likvidace nebezpečného odpadu - Železniční dřevěné pražce
=27kus*0,330t/kus
Viz položka 965124</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>8,910000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>8,910000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>8,910000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;27*0,33&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>1</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>8,910000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                </polozky>
                <Zatrideni />
                <FinPlan />
                <verzeFPData />
              </StavDil>
              <StavDil>
                <id_stavdil>4</id_stavdil>
                <nazev>Vodorovné konstrukce</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <popis />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <zahajeni />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni />
                <dokonceni_plan />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
                <PreruseniVazby />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>451312</id_polozka>
                    <nazev>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>18</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ULIČNÍ VPUSTI - Podkladní beton C12/15-X0, tl. 150mm
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>0,900000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>0,900000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>0,900000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1*1*0,15*6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>0,900000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>45152</id_polozka>
                    <nazev>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>19</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY (uliční vpusti) - Pískové lože frakce 0/4mm kanalizačních přípojek, tl. 200mm
=0,200m2*49,390=9,878m3
PODÉLNÁ DRENÁŽ - Podsyp ze štěrkodrti fr. 0/32mm tl. 100mm
=0,050m2*175,885=8,794m3
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>18,672000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>18,672000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>18,672000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,2*49,39&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,05*175,885&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>18,672000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>45157</id_polozka>
                    <nazev>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>20</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>PODÉLNÁ DRENÁŽ - Kamenivo těžené frakce11/22mm
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>17,589000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>17,589000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>17,589000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,1*175,885&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>17,589000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                </polozky>
                <Zatrideni />
                <FinPlan />
                <verzeFPData />
              </StavDil>
              <StavDil>
                <id_stavdil>8</id_stavdil>
                <nazev>Potrubí</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <popis />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <zahajeni />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni />
                <dokonceni_plan />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
                <PreruseniVazby />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>89712</id_polozka>
                    <nazev>VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <por_cislo>38</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ULIČNÍ VPUSTI - Uliční vpusti se sifonem včetně kalového koše
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>6,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>6,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>6,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>6,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>89943</id_polozka>
                    <nazev>VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <por_cislo>40</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY (uliční vpusti) - Provrtání kanalizace pro napojení nových kanalizačních přípojek DN=150mm včetně těsnění
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>2,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>2,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>87433</id_polozka>
                    <nazev>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>35</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY (uliční vpusti) - Kanalizační přípojky, PP trubka DN=150mm vhodná do dynamicky zatížených konstrukcí (SN16) včetně odbočných tvarovek s hrdly a těsnění
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>49,390000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>49,390000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>49,390000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;49,39&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>49,390000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>875332</id_polozka>
                    <nazev>POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>36</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>PODÉLNÁ DRENÁŽ - Drenážní potrubí plastové DN=150mm vhodné do dynamicky zatížených konstrukcí (SN16)
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>175,885000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>175,885000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>175,885000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;175,885&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>175,885000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>895823</id_polozka>
                    <nazev>DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 100</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <por_cislo>37</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>PODÉLNÁ DRENÁŽ - Kontrolní šachta podélné drenáže z PP DN=315mm včetně souvisejícího vybavení (šachtové dno z PP pro drenážní trouby DN=150mm, šachtová korugovaná trouba DN=315mm, teleskopická trouba v horní části a plastový pachotěsný poklop), přípojek, odboček a vyústění
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>8,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>8,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>8,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru
- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- předepsané podkladní konstrukce</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>8,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>89923</id_polozka>
                    <nazev>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <por_cislo>39</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>OSTATNÍ - Výšková rektifikace krycích znaků inženýrských sítí
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>4,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>4,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>4,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>4,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                </polozky>
                <Zatrideni />
                <FinPlan />
                <verzeFPData />
              </StavDil>
              <StavDil>
                <id_stavdil>2</id_stavdil>
                <nazev>Základy</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <popis />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <zahajeni />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni />
                <dokonceni_plan />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
                <PreruseniVazby />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>21361</id_polozka>
                    <nazev>DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>16</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>PODÉLNÁ DRENÁŽ - Filtrační geotextilie 300g/m2
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>449,386000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>449,386000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>449,386000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,555*175,885&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>449,386000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>21450</id_polozka>
                    <nazev>SANAČNÍ VRSTVY</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>17</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>SANACE PODLOŽÍ - Zemina (sypanina) vhodná do aktivní zóny tl. 2x150mm, včetně hutnění
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>216,025000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>216,025000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>216,025000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;720,083*0,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>216,025000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                </polozky>
                <Zatrideni />
                <FinPlan />
                <verzeFPData />
              </StavDil>
              <StavDil>
                <id_stavdil>5</id_stavdil>
                <nazev>Komunikace</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <popis />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <zahajeni />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni />
                <dokonceni_plan />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
                <PreruseniVazby />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>57472</id_polozka>
                    <nazev>VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>26</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>SANACE PODLOŽÍ - Netkaná separační geotextilie - plošná hmotnost 1000g/m2, odolnost proti protržení CBR - 10kN
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>720,083000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>720,083000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>720,083000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;720,083&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>720,083000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>57476</id_polozka>
                    <nazev>VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>27</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>SANACE PODLOŽÍ - Trojosá monolitická stabilizační geomříž z PP šířky 4,00m včetně separační netkané geotextilie v kompozitním provedení (přichycení v každém uzlu)
Viz C.2-Koordinančí situační výkres</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>60,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>60,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>60,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;15*4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>60,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>587206</id_polozka>
                    <nazev>PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>33</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>PŘÍDLAŽBA - Přeskládání stávající přídlažby z cementobetonové dlažby BZD 100x200mm tl. 80mm, šedá (zkosené hrany) včetně nového lože
=2,600m2
Betonové lože C20/25-XF3 pod přídlažbu
=13,000*0,060m2*2=0,780m3m3
ÚPRAVA Č.3 - Přeskládání stávající cementobetonové dlažby BZD 100x200mm tl. 80mm, šedá (zkosené hrany) včetně nového lože
=56,861m2
Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8mm tl. 40mm
=56,861m2*0,040=2,274m3
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>59,461000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>59,461000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>59,461000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2,6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;56,861&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>59,461000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>582622</id_polozka>
                    <nazev>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z MC</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>32</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>PŘÍDLAŽBA - Přídlažba z cementobetonová dlažba BZD 100x200mm tl. 80mm, šedá (zkosené hrany)
Betonové lože C20/25-XF3 pod přídlažbu
=(92,000*2-13,000)*0,060m2=10,260m3
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>22,750000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>22,750000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>22,750000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;25,35-2,6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>22,750000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>56333</id_polozka>
                    <nazev>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>22</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ÚPRAVA Č. 1 - Štěrkodrť ŠDA 0/32mm tl. 150mm + hutnění
=720,083m2
ÚPRAVA Č. 3 - Štěrkodrť ŠDA fr. 0/32mm tl. 150mm + hutnění
=78,407m2
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>798,490000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>798,490000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>798,490000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;720,083&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;78,407&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>798,490000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>56334</id_polozka>
                    <nazev>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>23</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ÚPRAVA Č. 1 - Štěrkodrť ŠDA 0/32mm tl. 200mm + hutnění
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>729,710000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>729,710000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>729,710000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;729,710&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>729,710000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>572121</id_polozka>
                    <nazev>INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>24</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ÚPRAVA Č. 1 - Infiltrační postřik z kationaktivní emulze, zbytkové množství pojiva 1,00kg/m2 (po odštěpení)
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>738,325000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>738,325000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>738,325000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;738,325&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>738,325000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>574F88</id_polozka>
                    <nazev>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+ TL. 90MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>30</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ÚPRAVA Č. 1 - Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+, tl. 90mm + hutnění
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>738,325000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>738,325000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>738,325000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;738,325&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>738,325000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>572211</id_polozka>
                    <nazev>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>25</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ÚPRAVA Č. 1 - Spojovací postřik (pod ACL) z kationaktivní emulze, zbytkové množství pojiva 0,40kg/m2 (po odštěpení)
=740,005m2
ÚPRAVA Č. 1 - Spojovací postřik (pod ACO) z kationaktivní emulze, zbytkové množství pojiva 0,40kg/m2 (po odštěpení)
=747,840m2
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>1487,845000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>1487,845000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>1487,845000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;740,005&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;747,84&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>1487,845000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>574D56</id_polozka>
                    <nazev>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+ TL. 60MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>29</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ÚPRAVA Č. 1 - Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+, tl. 60mm + hutnění
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>740,005000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>740,005000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>740,005000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;740,005&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>740,005000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>574B34</id_polozka>
                    <nazev>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>28</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ÚPRAVA Č. 1 - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, tl. 40mm + hutnění
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>747,840000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>747,840000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>747,840000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;747,84&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>747,840000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>58920</id_polozka>
                    <nazev>VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>34</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ÚPRAVA Č. 1 - Asfaltová zálivka
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>15,600000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>15,600000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>15,600000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;8+7,6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>15,600000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>56210</id_polozka>
                    <nazev>VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>21</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ÚPRAVA Č.3 - Podkladní vrstva stmelená cementem - SC 0/32 C8/10 tl. 150mm + hutnění
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>11,761000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>11,761000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>11,761000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;78,407*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>11,761000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>582612</id_polozka>
                    <nazev>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>31</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ÚPRAVA Č. 3 - Cementobetonová dlažba BZD 100x200mm tl. 80mm, šedá (zkosené hrany)
Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8mm tl. 40mm
=21,546m2*0,040=0,862m3
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>21,546000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>21,546000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>21,546000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;78,407-56,861&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>21,546000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                </polozky>
                <Zatrideni />
                <FinPlan />
                <verzeFPData />
              </StavDil>
            </StavDily>
            <Zatrideni />
          </Objekt>
          <Objekt>
            <id_Objekt>SO 101.2</id_Objekt>
            <nazev>VEŘEJNÝ PROSTOR</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <id_cpv />
            <id_jkso />
            <id_czcpa />
            <id_czcc />
            <id_investor>BKOM</id_investor>
            <id_projektant>IM-PROJEKT</id_projektant>
            <id_mj>M2</id_mj>
            <max_cerpani>0,0</max_cerpani>
            <mnozstvi>598,849000</mnozstvi>
            <id_PKV />
            <dodavatel />
            <id_dodavatel />
            <vypracoval />
            <vypr_nab />
            <dat_zadani />
            <dat_nabidky />
            <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
            <zah_nutne />
            <zah_smlouva />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
            <dok_nutne />
            <dok_smlouva />
            <dokonceni_plan />
            <predani />
            <typ_objektu>0</typ_objektu>
            <typ_sdruzeni>0</typ_sdruzeni>
            <typ_cerpani>0</typ_cerpani>
            <uroven_dod>0</uroven_dod>
            <cerpani>0</cerpani>
            <max_proc_cerp>0,0</max_proc_cerp>
            <dz>2023_OTSKP</dz>
            <def_typ_sazby>2</def_typ_sazby>
            <def_typ_ceny_pr>2</def_typ_ceny_pr>
            <ing_stavby />
            <ing_funkce />
            <za_zhotovitele />
            <za_objednatele />
            <za_zhot_f />
            <za_obje_f />
            <za_zhot_f2 />
            <za_obje_f2 />
            <za_zhotov2 />
            <za_objedn2 />
            <kde />
            <ing_popis_f />
            <za_dodavatele />
            <za_projektanta />
            <za_dozor />
            <za_spravce />
            <za_zamestnance_rsd />
            <za_inzenyra_funkce />
            <za_inzenyra />
            <za_supervizi />
            <za_zamestnance_12 />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
            <popis />
            <cena_odpady>0,0000</cena_odpady>
            <spravce />
            <SP_cislo />
            <SP_datum />
            <nds_kolaudace />
            <nds_vyv_inv>0</nds_vyv_inv>
            <komentar />
            <nds_spp />
            <nds_komponent />
            <nds_typ_objektu />
            <SZ_zhotovitel />
            <SZ_spravce />
            <SZ_vedouci />
            <SZ_dozor />
            <SZ_zastupce />
            <SZ_pravnik />
            <SZ_odpovedna_osoba />
            <SZ_namestek />
            <SZ_reditel />
            <SZ_predbezny_souhlas />
            <SZ_iniciator_zmeny />
            <SZ_datum_predbezny_souhlas />
            <id_ing_st />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <FinPlan />
            <PreruseniVazby />
            <verzeFPData />
            <koeficienty_pkv_o />
            <SR_objektu>
              <koeficienty_psr_o />
              <hodnoty_psr />
            </SR_objektu>
            <Objekty />
            <Dodatky />
            <StavDily>
              <StavDil>
                <id_stavdil>1</id_stavdil>
                <nazev>Zemní práce</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <popis />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <zahajeni />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni />
                <dokonceni_plan />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
                <PreruseniVazby />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>18481</id_polozka>
                    <nazev>OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>21</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ZELEŇ - Ochrana stromů v podobě celoplošného bednění v blízkosti stavby včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
Viz D.1.1.2.1 - Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>28,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>28,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>28,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2*2*7&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>28,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>12110</id_polozka>
                    <nazev>SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>10</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ZEMNÍ PRÁCE - Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu a uložení zeminy na deponii stavby v místě stavby (využití na zpětné ohumusování)
=4,320m3*2,000t/m3=8,640t
Viz D.1.1.2.1 - Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4 - Charakteristické příčné řezy</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>4,320000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>4,320000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>4,320000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;28,798*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>4,320000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>113134</id_polozka>
                    <nazev>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>4</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>BOURACÍ PRÁCE - Odbourání obrusné asfaltové vrstvy (litý asfalt) v max. tl. 40mm (asfalt bez obsahu dehtu) včetně odvozu a uložení na skládku do 5km
=3,975m3*2,400t/m3=9,540t
Viz D.1.1.2.1 - Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4 - Charakteristické příčné řezy</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>3,975000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>3,975000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>3,975000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;99,381*0,04&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>3,975000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>113154</id_polozka>
                    <nazev>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 5KM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>5</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>BOURACÍ PRÁCE - Bourání stávajícího krytu z prostého betonu včetně odvozu a uložení na skládku do 5km
=0,330m3*2,300t/m3=0,759m3
Viz D.1.1.2.1 - Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4 - Charakteristické příčné řezy</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>0,330000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>0,330000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>0,330000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,65*0,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>0,330000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>113486</id_polozka>
                    <nazev>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 12KM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>8</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávající cementobetonové dlažby (kost tl. 60mm) včetně odvozu a uložení na skládku BKOM (ul. Vídeňská) do 12km (80%)
=7,723m3*2,000t/m3=15,446t
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>7,723000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>7,723000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>7,723000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;160,902*0,06*0,8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>7,723000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>113484</id_polozka>
                    <nazev>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 5KM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>7</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávající cementobetonové dlažby (kost tl. 60mm) včetně odvozu a uložení na skládku do 5km (20% odpad)
=160,902m2*0,060*0,2=1,931m3
=1,931m3*2,000t/m3=3,862t
BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávající cementobetonové dlažby (200x200x60mm) včetně odvozu a uložení na skládku do 5km (20% odpad)
=62,686m2*0,060*0,2=0,752m3
=0,752m3*2,000t/m3=1,504t
BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávající cementobetonové dlažby reliéfní červené (100x200x60mm) včetně odvozu a uložení na skládku do 5km (20% odpad)
=45,170m2*0,060*0,2=0,542m3
=0,542m3*2,000t/m3=1,084t
BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávajících cementobetonových desek (250x1000+55mm), šedých včetně odvozu a uložení na skládku do 5km
Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8mm tl. 40mm
=0,250m2*0,040=0,010m3
0,010m3*2,000t/m3=0,020t
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>3,235000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>3,235000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>3,235000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;160,902*0,06*0,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;62,686*0,06*0,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;45,17*0,06*0,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,25*0,04&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>3,235000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>11348</id_polozka>
                    <nazev>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>6</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávající cementobetonové dlažby (200x200x60mm) včetně odvozu a uložení na deponii stavby v místě stavby (80% využití na zpětné odláždění)
=62,686m2*0,060*0,8=3,009m3
=3,009m3*2,000t/m3=6,018t
BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávající cementobetonové dlažby reliéfní červené (100x200x60mm) včetně odvozu a uložení na deponii stavby v místě stavby (80% využití na zpětné odláždění)
=45,170m2*0,060*0,8=2,168m3
=2,168m3*2,000t/m3=4,336t
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>5,177000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>5,177000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>5,177000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;62,686*0,06*0,8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;45,17*0,06*0,8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>5,177000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>113524</id_polozka>
                    <nazev>ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>9</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonových chodníkových obrubníků včetně odvozu a uložení na skládku do 5km
=73,923*0,075m2*2,300t/m3=12,752t
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>73,923000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>73,923000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>73,923000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;73,923&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>73,923000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>12273</id_polozka>
                    <nazev>ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>11</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ZEMNÍ PRÁCE - Odkopávka stávajícího štěrku proměnné frakce včetně odvozu a uložení na deponii stavby v místě stavby
=4,604m3*1,400t/m3=6,446t
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>4,604000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>4,604000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>4,604000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4,604&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>4,604000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>131734</id_polozka>
                    <nazev>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>13</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ZEMNÍ PRÁCE - Veškeré výkopy zeminy pro stavební jámu v zemině tř. I včetně pažení a odvozu na skládku do 5km
=162,319m3*2,000t/m3=324,638t
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>162,319000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>162,319000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>162,319000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;162,319&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>162,319000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>131834</id_polozka>
                    <nazev>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>14</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ZEMNÍ PRÁCE - Veškeré výkopy zeminy pro stavební jámu v zemině tř. II včetně pažení a odvozu na skládku do 5km
=8,543m3*2,000t/m3=17,086t
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>8,543000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>8,543000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>8,543000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;8,543&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>8,543000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>18110</id_polozka>
                    <nazev>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>16</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ÚPRAVA Č.2 - Úprava a zhutnění zemní pláně
=434,379m2
ÚPRAVA Č. 3 - Úprava a zhutnění zemní pláně
=119,259m2
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>553,638000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>553,638000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>553,638000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;434,379&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;119,259&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>553,638000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>17481</id_polozka>
                    <nazev>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>15</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ZEMNÍ PRÁCE - Zásyp zeminou vhodnou do náspů, hutněno po vrstvách 300mm na 100% PS
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>8,600000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>8,600000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>8,600000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;8,6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>8,600000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>12573</id_polozka>
                    <nazev>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>12</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ZEMNÍ PRÁCE - Vykopávka a doprava stávajícího štěrku proměnné frakce z deponie stavby na místo určení
=4,604m3
=4,604m3*1,400t/m3=6,446t
ZEMNÍ PRÁCE - Vykopávka a doprava zeminy z deponie stavby na místo zpětného ohumusování (chybějící zemina)
=(28,967m2-28,798m2)*0,150=0,025m3
=0,025m3*2,000t/m3=0,050t
Viz D.1.1.2.1 - Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4 - Charakteristické příčné řezy</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>4,629000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>4,629000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>4,629000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;4,604&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;(28,967-28,798)*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>4,629000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>18232</id_polozka>
                    <nazev>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>18</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ZELEŇ - Zpětné ohumusování plochy v tl. 150mm, která byla zasažena výkopovými pracemi a úpravou terénu, svahy zemního tělesa
Viz D.1.1.2.1 - Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>28,967000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>28,967000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>28,967000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;28,967&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>28,967000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>18215</id_polozka>
                    <nazev>ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>17</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ZELEŇ - Svahové úpravy
Viz D.1.1.2.1 - Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>28,967000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>28,967000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>28,967000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;28,967&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>28,967000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>18241</id_polozka>
                    <nazev>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>19</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ZELEŇ - Osetí svahů travním semenem
Viz D.1.1.2.1 - Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>28,967000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>28,967000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>28,967000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;28,967&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>28,967000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>18247</id_polozka>
                    <nazev>OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>20</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ZELEŇ - Údržba založeného travního porostu
Viz D.1.1.2.1 - Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>28,967000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>28,967000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>28,967000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;28,967&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>28,967000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                </polozky>
                <Zatrideni />
                <FinPlan />
                <verzeFPData />
              </StavDil>
              <StavDil>
                <id_stavdil>9</id_stavdil>
                <nazev>Ostatní konstrukce a práce</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <popis />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <zahajeni />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni />
                <dokonceni_plan />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
                <PreruseniVazby />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>919111</id_polozka>
                    <nazev>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>33</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>BOURACÍ PRÁCE - Řezání asfaltového krytu pro odbourání asfaltové vrstvy
Viz D.1.1.2.1 - Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>4,565000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>4,565000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>4,565000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,81+2,755&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>4,565000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>966154</id_polozka>
                    <nazev>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>34</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonových chodníkových obrubníků včetně odvozu a uložení na skládku do 5km
=7,392m3*2,300t/m3=17,002t
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>7,392000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>7,392000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>7,392000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;73,923*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>7,392000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>917224</id_polozka>
                    <nazev>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>32</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky 150x250x1000mm
Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční obrubníky 150x250x1000mm
=13,820*0,060m2=0,829m3
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>13,820000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>13,820000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>13,820000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;13,82&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>13,820000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>917223</id_polozka>
                    <nazev>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>31</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>OBRUBNÍKY - Betonové chodníkové obrubníky 100x250x1000mm
Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové chodníkové obrubníky 100x250x1000mm
=87,685*0,060m2=5,261m3
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>87,685000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>87,685000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>87,685000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;87,685&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>87,685000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                </polozky>
                <Zatrideni />
                <FinPlan />
                <verzeFPData />
              </StavDil>
              <StavDil>
                <id_stavdil>0</id_stavdil>
                <nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <popis />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <zahajeni />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni />
                <dokonceni_plan />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
                <PreruseniVazby />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>014102</id_polozka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta>01</varianta>
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <por_cislo>1</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>SKLÁDKA - Uložení asfaltové suti (asfalt bez obsahu dehtu) na skládku 
Viz položka 113134</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>9,540000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>9,540000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>9,540000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;9,54&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>1</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>9,540000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>014102</id_polozka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta>02</varianta>
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <por_cislo>2</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>SKLÁDKA - Uložení stavební suti na skládku
Viz položky 113154, 113484, 113524 a 966154</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>36,983000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>36,983000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>36,983000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,759+3,862+1,504+1,084+0,02+12,752+17,002&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>1</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>36,983000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>014102</id_polozka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta>03</varianta>
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <por_cislo>3</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>SKLÁDKA - Uložení zeminy na skládku
Viz položky 131734 a 131834</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>341,724000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>341,724000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>341,724000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;324,638+17,086&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>1</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>341,724000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                </polozky>
                <Zatrideni />
                <FinPlan />
                <verzeFPData />
              </StavDil>
              <StavDil>
                <id_stavdil>5</id_stavdil>
                <nazev>Komunikace</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <popis />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <zahajeni />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni />
                <dokonceni_plan />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
                <PreruseniVazby />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>56335</id_polozka>
                    <nazev>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>24</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ÚPRAVA Č.2 - Štěrkodrť ŠDA fr. 0/32mm tl. 250mm + hutnění
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>434,379000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>434,379000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>434,379000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;434,379&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>434,379000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>587206</id_polozka>
                    <nazev>PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>30</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ÚPRAVA Č.2 - Přeskládání stávající cementobetonové dlažby BZD 200x200mm tl. 60mm, šedá (zkosené hrany) včetně nového lože
=50,149m2
Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8mm tl. 40mm
=50,149m2*0,040=2,006m3
ÚPRAVA Č.2 - Přeskládání stávající cementobetonové dlažby BZD 100x200mm tl. 60mm, reliéfní, červená (zkosené hrany) včetně nového lože
=36,136m2
Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8mm tl. 40mm
=36,136m2*0,040=1,445m3
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>86,285000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>86,285000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>86,285000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;50,149&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;36,136&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>86,285000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>582611</id_polozka>
                    <nazev>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>26</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ÚPRAVA Č. 2 - Cementobetonová dlažba BZD 200x200mm tl. 60mm, šedá (zkosené hrany)
=351,055m2-50,149m2=300,906m2
Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8mm tl. 40mm
=300,906m2*0,040=12,036m3
ÚPRAVA Č. 2 - Cementobetonová dlažba BZD 200x200mm tl. 60mm, šedá (rovné hrany)
=37,169m2
Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8mm tl. 40mm
=37,169m2*0,040=1,487m3
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>338,075000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>338,075000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>338,075000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;351,055-50,149&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;37,169&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>338,075000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>58261A</id_polozka>
                    <nazev>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>29</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ÚPRAVA Č. 2 - Cementobetonová dlažba BZD 100x200mm tl. 60mm, reliéfní, červená
=41,158m2-36,136m2=5,022m2
Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8mm tl. 40mm
=5,022m2*0,040=0,201m3
ÚPRAVA Č. 2 - Cementobetonová dlažba BZD 200x200mm tl. 60mm, s vodící drážkou, šedá
=4,415m2
Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8mm tl. 40mm
=4,415m2*0,040=0,177m3
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>9,437000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>9,437000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>9,437000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;41,158-36,136&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;4,415&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>9,437000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>58251</id_polozka>
                    <nazev>DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>25</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ÚPRAVA Č.2 - Cementobetonová deska 250x1000mm tl. 55mm, šedá
Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8mm tl. 40mm
=0,582m2*0,040=0,023m3
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>0,582000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>0,582000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>0,582000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,582&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>0,582000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>56333</id_polozka>
                    <nazev>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>23</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ÚPRAVA Č. 3 - Štěrkodrť ŠDA fr. 0/32mm tl. 150mm + hutnění
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>119,259000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>119,259000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>119,259000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;119,259&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>119,259000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>56210</id_polozka>
                    <nazev>VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>22</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ÚPRAVA Č.3 - Podkladní vrstva stmelená cementem - SC 0/32 C8/10 tl. 150mm + hutnění
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>17,889000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>17,889000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>17,889000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;119,259*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>17,889000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>582612</id_polozka>
                    <nazev>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>27</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ÚPRAVA Č. 3 - Cementobetonová dlažba BZD 200x200mm tl. 80mm, šedá (zkosené hrany)
=94,828m2
Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8mm tl. 40mm
=94,828m2*0,040=3,793m3
ÚPRAVA Č. 3 - Cementobetonová dlažba BZD 200x200mm tl. 80mm, šedá (rovné hrany)
=12,544m2
Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8mm tl. 40mm
=12,544m2*0,040=0,502m3
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>107,372000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>107,372000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>107,372000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;94,828&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;12,544&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>107,372000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>582618</id_polozka>
                    <nazev>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>28</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ÚPRAVA Č. 3 - Cementobetonová dlažba BZD 100x200mm tl. 80mm, reliéfní, červená (zkosené hrany)
Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8mm tl. 40mm
=11,887m2*0,040=0,475m3
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>11,887000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>11,887000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>11,887000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;11,887&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>11,887000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                </polozky>
                <Zatrideni />
                <FinPlan />
                <verzeFPData />
              </StavDil>
            </StavDily>
            <Zatrideni />
          </Objekt>
          <Objekt>
            <id_Objekt>SO 101.3</id_Objekt>
            <nazev>STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ TŘÍDĚNÉHO ODPADU</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <id_cpv />
            <id_jkso />
            <id_czcpa />
            <id_czcc />
            <id_investor>BKOM</id_investor>
            <id_projektant>IM-PROJEKT</id_projektant>
            <id_mj>M2</id_mj>
            <max_cerpani>0,0</max_cerpani>
            <mnozstvi>37,082000</mnozstvi>
            <id_PKV />
            <dodavatel />
            <id_dodavatel />
            <vypracoval />
            <vypr_nab />
            <dat_zadani />
            <dat_nabidky />
            <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
            <zah_nutne />
            <zah_smlouva />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
            <dok_nutne />
            <dok_smlouva />
            <dokonceni_plan />
            <predani />
            <typ_objektu>0</typ_objektu>
            <typ_sdruzeni>0</typ_sdruzeni>
            <typ_cerpani>0</typ_cerpani>
            <uroven_dod>0</uroven_dod>
            <cerpani>0</cerpani>
            <max_proc_cerp>0,0</max_proc_cerp>
            <dz>2023_OTSKP</dz>
            <def_typ_sazby>2</def_typ_sazby>
            <def_typ_ceny_pr>2</def_typ_ceny_pr>
            <ing_stavby />
            <ing_funkce />
            <za_zhotovitele />
            <za_objednatele />
            <za_zhot_f />
            <za_obje_f />
            <za_zhot_f2 />
            <za_obje_f2 />
            <za_zhotov2 />
            <za_objedn2 />
            <kde />
            <ing_popis_f />
            <za_dodavatele />
            <za_projektanta />
            <za_dozor />
            <za_spravce />
            <za_zamestnance_rsd />
            <za_inzenyra_funkce />
            <za_inzenyra />
            <za_supervizi />
            <za_zamestnance_12 />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
            <popis />
            <cena_odpady>0,0000</cena_odpady>
            <spravce />
            <SP_cislo />
            <SP_datum />
            <nds_kolaudace />
            <nds_vyv_inv>0</nds_vyv_inv>
            <komentar />
            <nds_spp />
            <nds_komponent />
            <nds_typ_objektu />
            <SZ_zhotovitel />
            <SZ_spravce />
            <SZ_vedouci />
            <SZ_dozor />
            <SZ_zastupce />
            <SZ_pravnik />
            <SZ_odpovedna_osoba />
            <SZ_namestek />
            <SZ_reditel />
            <SZ_predbezny_souhlas />
            <SZ_iniciator_zmeny />
            <SZ_datum_predbezny_souhlas />
            <id_ing_st />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <FinPlan />
            <PreruseniVazby />
            <verzeFPData />
            <koeficienty_pkv_o />
            <SR_objektu>
              <koeficienty_psr_o />
              <hodnoty_psr />
            </SR_objektu>
            <Objekty />
            <Dodatky />
            <StavDily>
              <StavDil>
                <id_stavdil>1</id_stavdil>
                <nazev>Zemní práce</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <popis />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <zahajeni />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni />
                <dokonceni_plan />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
                <PreruseniVazby />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>12110</id_polozka>
                    <nazev>SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>5</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ZEMNÍ PRÁCE - Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu a uložení zeminy na deponii stavby v místě stavby (využití na zpětné ohumusování)
=2,465m3*2,000t/m3=4,930t
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>2,465000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>2,465000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>2,465000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;16,432*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>2,465000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>113486</id_polozka>
                    <nazev>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 12KM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>3</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávající cementobetonové dlažby (100x200x60mm) včetně odvozu a uložení na skládku BKOM (ul. Vídeňská) do 12km
=1,193m3*2,000t/m3=2,386t
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>1,193000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>1,193000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>1,193000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;19,877*0,06&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>1,193000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>113524</id_polozka>
                    <nazev>ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>4</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonových chodníkových obrubníků včetně odvozu a uložení na skládku do 5km
=15,984*0,075m2*2,300t/m3=2,757t
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>15,984000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>15,984000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>15,984000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;15,984&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>15,984000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>131734</id_polozka>
                    <nazev>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>7</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ZEMNÍ PRÁCE - Veškeré výkopy zeminy pro stavební jámu v zemině tř. I včetně pažení a odvozu na skládku do 5km
=4,231m3*2,000t/m3=8,462t
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>4,231000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>4,231000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>4,231000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4,231&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>4,231000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>131834</id_polozka>
                    <nazev>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>8</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ZEMNÍ PRÁCE - Veškeré výkopy zeminy pro stavební jámu v zemině tř. II včetně pažení a odvozu na skládku do 5km

=0,470m3*2,000t/m3=0,940t
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>0,470000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>0,470000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>0,470000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,47&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>0,470000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>18110</id_polozka>
                    <nazev>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>10</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ÚPRAVA Č.2 - Úprava a zhutnění zemní pláně
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>15,670000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>15,670000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>15,670000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;15,67&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>15,670000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>17481</id_polozka>
                    <nazev>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>9</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ZEMNÍ PRÁCE - Zásyp zeminou vhodnou do náspů, hutněno po vrstvách 300mm na 100% PS
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>1,400000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>1,400000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>1,400000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>1,400000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>12573</id_polozka>
                    <nazev>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>6</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ZEMNÍ PRÁCE - Vykopávka a doprava zeminy z deponie stavby na místo zpětného ohumusování (chybějící zemina)
=0,483m3*2,000t/m3=0,966t
Viz D.1.1.2.1 - Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4 - Charakteristické příčné řezy</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>0,483000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>0,483000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>0,483000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(19,649-16,432)*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>0,483000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>18232</id_polozka>
                    <nazev>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>12</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ZELEŇ - Zpětné ohumusování plochy v tl. 150mm, která byla zasažena výkopovými pracemi a úpravou terénu, svahy zemního tělesa
Viz D.1.1.2.1 - Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>19,649000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>19,649000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>19,649000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;19,649&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>19,649000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>18215</id_polozka>
                    <nazev>ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>11</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ZELEŇ - Svahové úpravy
Viz D.1.1.2.1 - Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>19,649000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>19,649000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>19,649000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;19,649&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>19,649000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>18241</id_polozka>
                    <nazev>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>13</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ZELEŇ - Osetí svahů travním semenem
Viz D.1.1.2.1 - Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>19,649000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>19,649000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>19,649000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;19,649&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>19,649000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>18247</id_polozka>
                    <nazev>OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>14</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ZELEŇ - Údržba založeného travního porostu
Viz D.1.1.2.1 - Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>19,649000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>19,649000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>19,649000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;19,649&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>19,649000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                </polozky>
                <Zatrideni />
                <FinPlan />
                <verzeFPData />
              </StavDil>
              <StavDil>
                <id_stavdil>9</id_stavdil>
                <nazev>Ostatní konstrukce a práce</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <popis />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <zahajeni />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni />
                <dokonceni_plan />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
                <PreruseniVazby />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>966154</id_polozka>
                    <nazev>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>18</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonových chodníkových obrubníků včetně odvozu a uložení na skládku do 5km
=1,598m3*2,300t/m3=3,675t
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>1,598000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>1,598000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>1,598000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;15,984*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>1,598000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>917223</id_polozka>
                    <nazev>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>17</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>OBRUBNÍKY - Betonové chodníkové obrubníky 100x250x1000mm
Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové chodníkové obrubníky 100x250x1000mm
=13,513*0,060m2=0,811m3
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>13,513000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>13,513000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>13,513000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;13,513&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>13,513000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                </polozky>
                <Zatrideni />
                <FinPlan />
                <verzeFPData />
              </StavDil>
              <StavDil>
                <id_stavdil>0</id_stavdil>
                <nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <popis />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <zahajeni />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni />
                <dokonceni_plan />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
                <PreruseniVazby />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>014102</id_polozka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta>01</varianta>
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <por_cislo>1</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>SKLÁDKA - Uložení stavební suti na skládku
Viz položky 113486, 113524 a 966154</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>8,818000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>8,818000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>8,818000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,386+2,757+3,675&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>1</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>8,818000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>014102</id_polozka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta>02</varianta>
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <por_cislo>2</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>SKLÁDKA - Uložení zeminy na skládku
Viz položky 131734 a 131834</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>9,402000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>9,402000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>9,402000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;8,462+0,94&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>1</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>9,402000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                </polozky>
                <Zatrideni />
                <FinPlan />
                <verzeFPData />
              </StavDil>
              <StavDil>
                <id_stavdil>5</id_stavdil>
                <nazev>Komunikace</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <popis />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <zahajeni />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni />
                <dokonceni_plan />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
                <PreruseniVazby />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>56335</id_polozka>
                    <nazev>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>15</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ÚPRAVA Č.2 - Štěrkodrť ŠDA fr. 0/32mm tl. 250mm + hutnění
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>15,670000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>15,670000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>15,670000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;15,67&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>15,670000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>582611</id_polozka>
                    <nazev>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>16</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ÚPRAVA Č. 2 - Cementobetonová dlažba BZD 200x200mm tl. 60mm, šedá (zkosené hrany)
Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8mm tl. 40mm
=15,670m2*0,040=0,627m3
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>15,670000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>15,670000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>15,670000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;15,67&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>15,670000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                </polozky>
                <Zatrideni />
                <FinPlan />
                <verzeFPData />
              </StavDil>
            </StavDily>
            <Zatrideni />
          </Objekt>
          <Objekt>
            <id_Objekt>SO 101.4</id_Objekt>
            <nazev>OCHRANA KABELOVÉ TRASY DPMB, a.s.</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <id_cpv />
            <id_jkso />
            <id_czcpa />
            <id_czcc />
            <id_investor>BKOM</id_investor>
            <id_projektant>IM-PROJEKT</id_projektant>
            <id_mj>M</id_mj>
            <max_cerpani>0,0</max_cerpani>
            <mnozstvi>18,500000</mnozstvi>
            <id_PKV />
            <dodavatel />
            <id_dodavatel />
            <vypracoval />
            <vypr_nab />
            <dat_zadani />
            <dat_nabidky />
            <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
            <zah_nutne />
            <zah_smlouva />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
            <dok_nutne />
            <dok_smlouva />
            <dokonceni_plan />
            <predani />
            <typ_objektu>0</typ_objektu>
            <typ_sdruzeni>0</typ_sdruzeni>
            <typ_cerpani>0</typ_cerpani>
            <uroven_dod>0</uroven_dod>
            <cerpani>0</cerpani>
            <max_proc_cerp>0,0</max_proc_cerp>
            <dz>2023_OTSKP</dz>
            <def_typ_sazby>2</def_typ_sazby>
            <def_typ_ceny_pr>2</def_typ_ceny_pr>
            <ing_stavby />
            <ing_funkce />
            <za_zhotovitele />
            <za_objednatele />
            <za_zhot_f />
            <za_obje_f />
            <za_zhot_f2 />
            <za_obje_f2 />
            <za_zhotov2 />
            <za_objedn2 />
            <kde />
            <ing_popis_f />
            <za_dodavatele />
            <za_projektanta />
            <za_dozor />
            <za_spravce />
            <za_zamestnance_rsd />
            <za_inzenyra_funkce />
            <za_inzenyra />
            <za_supervizi />
            <za_zamestnance_12 />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
            <popis />
            <cena_odpady>0,0000</cena_odpady>
            <spravce />
            <SP_cislo />
            <SP_datum />
            <nds_kolaudace />
            <nds_vyv_inv>0</nds_vyv_inv>
            <komentar />
            <nds_spp />
            <nds_komponent />
            <nds_typ_objektu />
            <SZ_zhotovitel />
            <SZ_spravce />
            <SZ_vedouci />
            <SZ_dozor />
            <SZ_zastupce />
            <SZ_pravnik />
            <SZ_odpovedna_osoba />
            <SZ_namestek />
            <SZ_reditel />
            <SZ_predbezny_souhlas />
            <SZ_iniciator_zmeny />
            <SZ_datum_predbezny_souhlas />
            <id_ing_st />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <FinPlan />
            <PreruseniVazby />
            <verzeFPData />
            <koeficienty_pkv_o />
            <SR_objektu>
              <koeficienty_psr_o />
              <hodnoty_psr />
            </SR_objektu>
            <Objekty />
            <Dodatky />
            <StavDily>
              <StavDil>
                <id_stavdil>1</id_stavdil>
                <nazev>Zemní práce</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <popis />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <zahajeni />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni />
                <dokonceni_plan />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
                <PreruseniVazby />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>131734</id_polozka>
                    <nazev>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>2</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ZEMNÍ PRÁCE - Veškeré výkopy zeminy pro stavební jámu v zemině tř. I včetně pažení a odvozu na skládku do 5km
=27,951m3*2,000t/m3=55,902t
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>27,951000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>27,951000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>27,951000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;27,951&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>27,951000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>131834</id_polozka>
                    <nazev>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>3</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ZEMNÍ PRÁCE - Veškeré výkopy zeminy pro stavební jámu v zemině tř. II včetně pažení a odvozu na skládku do 5km
=2,795m3*2,000t/m3=5,590t
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>2,795000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>2,795000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>2,795000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,795&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>2,795000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>18110</id_polozka>
                    <nazev>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>5</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ZEMNÍ PRÁCE - Úprava a zhutnění zemní pláně
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>25,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>25,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>25,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;25&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>25,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>17481</id_polozka>
                    <nazev>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>4</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ZEMNÍ PRÁCE - Zásyp zeminou vhodnou do náspů, hutněno po vrstvách 300mm na 100% PS
=19,993m3
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>19,993000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>19,993000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>19,993000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;19,993&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>19,993000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                </polozky>
                <Zatrideni />
                <FinPlan />
                <verzeFPData />
              </StavDil>
              <StavDil>
                <id_stavdil>0</id_stavdil>
                <nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <popis />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <zahajeni />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni />
                <dokonceni_plan />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
                <PreruseniVazby />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>014102</id_polozka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <por_cislo>1</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>SKLÁDKA - Uložení zeminy na skládku
Viz položky 131734 a 131834</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>61,492000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>61,492000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>61,492000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;55,902+5,59&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>1</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>61,492000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                </polozky>
                <Zatrideni />
                <FinPlan />
                <verzeFPData />
              </StavDil>
              <StavDil>
                <id_stavdil>4</id_stavdil>
                <nazev>Vodorovné konstrukce</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <popis />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <zahajeni />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni />
                <dokonceni_plan />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
                <PreruseniVazby />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>45152</id_polozka>
                    <nazev>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>7</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>ZEMNÍ PRÁCE - Podsyp ze ŠD fr. 0/32mm tl. 150mm + hutnění
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>3,750000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>3,750000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>3,750000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;25*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>3,750000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                </polozky>
                <Zatrideni />
                <FinPlan />
                <verzeFPData />
              </StavDil>
              <StavDil>
                <id_stavdil>3</id_stavdil>
                <nazev>Svislé konstrukce</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <popis />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <zahajeni />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni />
                <dokonceni_plan />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
                <PreruseniVazby />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>38824A</id_polozka>
                    <nazev>KABELOVOD Z MULTIKANÁLŮ DEVÍTIOTVOROVÝCH</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>6</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>KABELOVOD - Devítikomorový kabelovod SITEL včetně souvisejících komponentů
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>18,500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>18,500000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>18,500000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;18,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>18,500000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                </polozky>
                <Zatrideni />
                <FinPlan />
                <verzeFPData />
              </StavDil>
              <StavDil>
                <id_stavdil>8</id_stavdil>
                <nazev>Potrubí</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <popis />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <zahajeni />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni />
                <dokonceni_plan />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
                <PreruseniVazby />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>8988C</id_polozka>
                    <nazev>KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM DO 0,35M3</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <por_cislo>9</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>KABELOVOD - Kabelová komora / šachta
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>2,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>2,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodávku a osazení stupadel a žebříků
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
položka nezahrnuje: 
- poklopy a mříže, vykazují se  samostatně v položkách č. 8991*.
- kompletní vystrojení šachty, zejména kompletní kabelové lávky vč. veškerých podpůrných a uchycovacích prvků</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>89911B</id_polozka>
                    <nazev>PLASTOVÝ POKLOP B125</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <por_cislo>10</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>KABELOVOD - Poklop kabelové komory / šachty
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>2,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>2,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                </polozky>
                <Zatrideni />
                <FinPlan />
                <verzeFPData />
              </StavDil>
              <StavDil>
                <id_stavdil>7</id_stavdil>
                <nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <popis />
                <id_PSR>PSV</id_PSR>
                <zahajeni />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni />
                <dokonceni_plan />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
                <PreruseniVazby />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>702212</id_polozka>
                    <nazev>KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>PSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>8</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>CHRÁNIČKA - Chránička KOPOFLEX DN=160mm včetně souvisejících komponentů, označení, apod.
=18,500*2
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>37,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>37,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>37,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;18,5*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2
 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 – protipožární ucpávku
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</specifikace>
                    <dz>2023_OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>37,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                </polozky>
                <Zatrideni />
                <FinPlan />
                <verzeFPData />
              </StavDil>
            </StavDily>
            <Zatrideni />
          </Objekt>
        </Objekty>
        <Dodatky />
        <StavDily />
        <Zatrideni />
      </Objekt>
      <Objekt>
        <id_Objekt>SO 301</id_Objekt>
        <nazev>KANALIZACE</nazev>
        <nazev_jazyk />
        <id_cpv />
        <id_jkso />
        <id_czcpa />
        <id_czcc />
        <id_investor>BKOM</id_investor>
        <id_projektant>IM-PROJEKT</id_projektant>
        <id_mj>M</id_mj>
        <max_cerpani>0,0</max_cerpani>
        <mnozstvi>41,800000</mnozstvi>
        <id_PKV />
        <dodavatel />
        <id_dodavatel />
        <vypracoval />
        <vypr_nab />
        <dat_zadani />
        <dat_nabidky />
        <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
        <zah_nutne />
        <zah_smlouva />
        <zahajeni_plan />
        <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
        <dok_nutne />
        <dok_smlouva />
        <dokonceni_plan />
        <predani />
        <typ_objektu>0</typ_objektu>
        <typ_sdruzeni>0</typ_sdruzeni>
        <typ_cerpani>0</typ_cerpani>
        <uroven_dod>0</uroven_dod>
        <cerpani>0</cerpani>
        <max_proc_cerp>0,0</max_proc_cerp>
        <dz>2023_OTSKP</dz>
        <def_typ_sazby>2</def_typ_sazby>
        <def_typ_ceny_pr>2</def_typ_ceny_pr>
        <ing_stavby />
        <ing_funkce />
        <za_zhotovitele />
        <za_objednatele />
        <za_zhot_f />
        <za_obje_f />
        <za_zhot_f2 />
        <za_obje_f2 />
        <za_zhotov2 />
        <za_objedn2 />
        <kde />
        <ing_popis_f />
        <za_dodavatele />
        <za_projektanta />
        <za_dozor />
        <za_spravce />
        <za_zamestnance_rsd />
        <za_inzenyra_funkce />
        <za_inzenyra />
        <za_supervizi />
        <za_zamestnance_12 />
        <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
        <index_pozice />
        <wbs />
        <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
        <popis />
        <cena_odpady>0,0000</cena_odpady>
        <spravce />
        <SP_cislo />
        <SP_datum />
        <nds_kolaudace />
        <nds_vyv_inv>0</nds_vyv_inv>
        <komentar />
        <nds_spp />
        <nds_komponent />
        <nds_typ_objektu />
        <SZ_zhotovitel />
        <SZ_spravce />
        <SZ_vedouci />
        <SZ_dozor />
        <SZ_zastupce />
        <SZ_pravnik />
        <SZ_odpovedna_osoba />
        <SZ_namestek />
        <SZ_reditel />
        <SZ_predbezny_souhlas />
        <SZ_iniciator_zmeny />
        <SZ_datum_predbezny_souhlas />
        <id_ing_st />
        <VazbyHGM />
        <PopisHGM />
        <Milniky />
        <HGM_cinnosti />
        <FinPlan />
        <PreruseniVazby />
        <verzeFPData />
        <koeficienty_pkv_o />
        <SR_objektu>
          <koeficienty_psr_o />
          <hodnoty_psr />
        </SR_objektu>
        <Objekty>
          <Objekt>
            <id_Objekt>SO 301.1</id_Objekt>
            <nazev>KANALIZAČNÍ STOKA</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <id_cpv />
            <id_jkso />
            <id_czcpa />
            <id_czcc />
            <id_investor>BKOM</id_investor>
            <id_projektant>IM-PROJEKT</id_projektant>
            <id_mj>M</id_mj>
            <max_cerpani>0,0</max_cerpani>
            <mnozstvi>21,900000</mnozstvi>
            <id_PKV />
            <dodavatel />
            <id_dodavatel />
            <vypracoval />
            <vypr_nab />
            <dat_zadani />
            <dat_nabidky />
            <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
            <zah_nutne />
            <zah_smlouva />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
            <dok_nutne />
            <dok_smlouva />
            <dokonceni_plan />
            <predani />
            <typ_objektu>0</typ_objektu>
            <typ_sdruzeni>0</typ_sdruzeni>
            <typ_cerpani>0</typ_cerpani>
            <uroven_dod>0</uroven_dod>
            <cerpani>0</cerpani>
            <max_proc_cerp>0,0</max_proc_cerp>
            <dz />
            <def_typ_sazby>0</def_typ_sazby>
            <def_typ_ceny_pr>0</def_typ_ceny_pr>
            <ing_stavby />
            <ing_funkce />
            <za_zhotovitele />
            <za_objednatele />
            <za_zhot_f />
            <za_obje_f />
            <za_zhot_f2 />
            <za_obje_f2 />
            <za_zhotov2 />
            <za_objedn2 />
            <kde />
            <ing_popis_f />
            <za_dodavatele />
            <za_projektanta />
            <za_dozor />
            <za_spravce />
            <za_zamestnance_rsd />
            <za_inzenyra_funkce />
            <za_inzenyra />
            <za_supervizi />
            <za_zamestnance_12 />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
            <popis />
            <cena_odpady>0,0000</cena_odpady>
            <spravce />
            <SP_cislo />
            <SP_datum />
            <nds_kolaudace />
            <nds_vyv_inv>0</nds_vyv_inv>
            <komentar />
            <nds_spp />
            <nds_komponent />
            <nds_typ_objektu />
            <SZ_zhotovitel />
            <SZ_spravce />
            <SZ_vedouci />
            <SZ_dozor />
            <SZ_zastupce />
            <SZ_pravnik />
            <SZ_odpovedna_osoba />
            <SZ_namestek />
            <SZ_reditel />
            <SZ_predbezny_souhlas />
            <SZ_iniciator_zmeny />
            <SZ_datum_predbezny_souhlas />
            <id_ing_st />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <FinPlan />
            <PreruseniVazby />
            <verzeFPData />
            <koeficienty_pkv_o />
            <SR_objektu>
              <koeficienty_psr_o />
              <hodnoty_psr />
            </SR_objektu>
            <Objekty />
            <Dodatky />
            <StavDily>
              <StavDil>
                <id_stavdil>4</id_stavdil>
                <nazev>Vodorovné konstrukce</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <popis />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <zahajeni />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni />
                <dokonceni_plan />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
                <PreruseniVazby />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>45157</id_polozka>
                    <nazev>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>12</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>podsyp potrubí pískem v tl. 20cm
viz příl. č. D.1.3.2.6 vzorový příčný řez uložením potrubí</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>5,913000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>5,913000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>5,913000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;hlavní řad  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;21,9*1,35*0,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>5,913000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>451312</id_polozka>
                    <nazev>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>11</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>podkladní beton pod potrubí z C12/15 
viz příl. č. D.1.3.2.6 vzorový příčný řez uložením potrubí</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>2,365000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>2,365000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>2,365000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;hlavní řad  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;21,9*1,35*0,08&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>2,365000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                </polozky>
                <Zatrideni />
                <FinPlan />
                <verzeFPData />
              </StavDil>
              <StavDil>
                <id_stavdil>1</id_stavdil>
                <nazev>Zemní práce</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <popis />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <zahajeni />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni />
                <dokonceni_plan />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
                <PreruseniVazby />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>17581</id_polozka>
                    <nazev>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>10</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>obsyp potrubí pískem do výšky 30cm nad vrch obetonování potrubí KT  
viz příl. č. D.1.3.2.6 vzorový příčný řez uložením potrubí</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>17,082000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>17,082000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>17,082000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;hlavní řad  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;21,9*0,78&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;t&gt;  &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>17,082000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>132736</id_polozka>
                    <nazev>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>7</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>hloubení rýh s naložením a odvozem na skládku, vč. zátažného pažení hlavního řadu a příložného pažení přípojek, odstranění
viz příloha č. D.1.3.1 Technická zpráva</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>113,064000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>113,064000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>113,064000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;řad vč. prohloubení pro podkladní vrstvy a rozšíření pro šachty  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;130,25&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odpočet konstrukce vozovky  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;-(21,9*1,35+3*2,875)*0,45&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>113,064000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>17120</id_polozka>
                    <nazev>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>8</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis />
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>113,064000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>113,064000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>113,064000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zemina z hloubení rýh  &lt;/t&gt;&lt;v&gt; 113,064&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>113,064000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>113136</id_polozka>
                    <nazev>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>5</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>odstranění živ. vrstev vozovky v tl. 30cm s naložením a odvozem na skládku</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>5,729000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>5,729000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>5,729000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;hlavní řad  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;21,9*1,35*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;rozšíření šachet&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  3*2,875*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>5,729000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>113326</id_polozka>
                    <nazev>ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>6</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>odstranění podkaldních vrstev z štěrky v tl. 30cm, odvoz na skládku</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>11,458000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>11,458000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>11,458000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;hlavní řad  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;21,9*1,35*0,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;rozšíření šachet&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  3*2,875*0,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>11,458000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>17481</id_polozka>
                    <nazev>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>9</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>zásyp vhodným propustným nenamrzavým a dobře zhutnitelným materiálem do úrovně parapláně
hutnění po vrstvách max. 20-30cm, Edef2=45MPa
viz příl. č. D.1.3.2.6 vzorový příčný řez uložením potrubí</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>63,568000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>63,568000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>63,568000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;celková kubatura hloubení&lt;/t&gt;&lt;v&gt;   130,25&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odpočet lože štěrkopísek&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  -5,913&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odpočet podkladní beton&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  -2,365&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odpočet obetnování&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  -9,242&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odpočet obsyp&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  -17,082&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odpočet prostor pro vozovkové vrstvy&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  -(21,9*1,35+3*2,875)*0,84&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;F&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D+E+F&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;G&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>63,568000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                </polozky>
                <Zatrideni />
                <FinPlan />
                <verzeFPData />
              </StavDil>
              <StavDil>
                <id_stavdil>0</id_stavdil>
                <nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <popis />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <zahajeni />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni />
                <dokonceni_plan />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
                <PreruseniVazby />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>014101</id_polozka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA A KAMENÍ</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>1</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis />
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>124,522000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>124,522000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>124,522000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zemina z hloubení rýh  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;113,064&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;podkladní vrstvy vozovek&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  11,458&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>124,522000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>014111</id_polozka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU - ASFALTOBETON</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>2</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis />
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>5,729000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>5,729000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>5,729000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera />
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>5,729000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>014121</id_polozka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>3</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis />
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>1,500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>1,500000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>1,500000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;vybourané p otrubí   &lt;/t&gt;&lt;v&gt;6,0*0,25&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>1,500000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>014131</id_polozka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŽELEZOBETON</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>4</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis />
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>2,300000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>2,300000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>2,300000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;koncová šachta  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1*2,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>2,300000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                </polozky>
                <Zatrideni />
                <FinPlan />
                <verzeFPData />
              </StavDil>
              <StavDil>
                <id_stavdil>8</id_stavdil>
                <nazev>Potrubí</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <popis />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <zahajeni />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni />
                <dokonceni_plan />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
                <PreruseniVazby />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>894145</id_polozka>
                    <nazev>ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <por_cislo>15</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>prefabrikovaná šachta z bet. dílců s prefabrikovaným dnem vč. podkladního betonu tl. 10cm a štěrkopískového podsypu tl. 20cm
zahrnuje čedičovou výstelku a čedičový obklad, stupadla, poklop pro zat. D400
viz příl. č. D.1.3.2.5 prefabrikované šachty</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>2,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>2,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera />
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>893313</id_polozka>
                    <nazev>ŠACHTY ARMATURNÍ Z PROST BETONU PŮDORYS PLOCHY DO 3,5M2</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <por_cislo>14</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>prefabrikovaná šachta monolitikcé dno, komín pref. dílce, půd. rozměr 1,6x1,6m, hl. dno-poklop 3,08m, vč. podkladního betonu tl. 10cm a štěrkopískového podsypu tl. 20cm. Zahrnuje kameninové dno, vyspravení stěn a stropu cem. maltou, stupadla, poklop pro zat. D400
viz příl. č. D.1.3.2.4 šachta Š19</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera />
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
- předepsané podkladní konstrukce</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>83445</id_polozka>
                    <nazev>POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 300MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>13</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>potrubí KT DN 300 vč. kolen, odbočky 300/150, těsnění
viz příloha č. D.1.3.1 Technická zpráva</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>21,900000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>21,900000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>21,900000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;hlavní řad  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;21,9&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>21,900000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>89980</id_polozka>
                    <nazev>TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>19</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>prohlídka potrubí kamerou</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>21,900000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>21,900000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>21,900000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;hlavní řad DN 300&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  21,9&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>21,900000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>899662</id_polozka>
                    <nazev>ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>18</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis />
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>21,900000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>21,900000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>21,900000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;hlavní řad DN 300&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  21,9&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>21,900000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>89943</id_polozka>
                    <nazev>VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <por_cislo>16</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>přepojení přípojek uličních vpustí, kompletní dodávka a montáž - 1x napojení do šachty</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera />
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>899522</id_polozka>
                    <nazev>OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>17</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>obetonování (zalití potrubí) betonem C12/15
viz příl. č. D.1.3.2.6 vzorový příčný řez uložením potrubí</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>9,242000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>9,242000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>9,242000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;potrubí DN 300&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  21,9*0,422&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>9,242000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                </polozky>
                <Zatrideni />
                <FinPlan />
                <verzeFPData />
              </StavDil>
              <StavDil>
                <id_stavdil>9</id_stavdil>
                <nazev>Ostatní práce</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <popis />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <zahajeni />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni />
                <dokonceni_plan />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
                <PreruseniVazby />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>919115</id_polozka>
                    <nazev>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 300MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta>R</varianta>
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>20</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis />
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>70,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>70,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>70,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera />
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>70,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>967166</id_polozka>
                    <nazev>VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 12KM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>22</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>vybourání stáv. šachet vč. podkladních konstrukcí, s naložením a odvozem an skládku
suť cca 2,3 m3/kus</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>2,300000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>2,300000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>2,300000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;koncová šachta  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1*2,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>2,300000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>969245</id_polozka>
                    <nazev>VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>23</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>vybourání stáv. kanalizace KT DN 300 vč. obetonování a podkladních konstrukcí
suť cca 0,25 m3/m</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>6,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>6,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>6,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera />
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>6,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>965311</id_polozka>
                    <nazev>ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta>R</varianta>
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>21</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>demontáž koleje vč. bet. panelů, odřezání kolejnic, odvoz a likvidace vč. popplatků za skládku</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>3,500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>3,500000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>3,500000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera />
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – rozebrání železničního přejezdu nebo přechodu do součástí včetně hrubého očištění
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
 – náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
3. Způsob měření:
Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>3,500000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                </polozky>
                <Zatrideni />
                <FinPlan />
                <verzeFPData />
              </StavDil>
            </StavDily>
            <Zatrideni />
          </Objekt>
          <Objekt>
            <id_Objekt>SO 301.2</id_Objekt>
            <nazev>KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <id_cpv />
            <id_jkso />
            <id_czcpa />
            <id_czcc />
            <id_investor>BKOM</id_investor>
            <id_projektant>IM-PROJEKT</id_projektant>
            <id_mj>M</id_mj>
            <max_cerpani>0,0</max_cerpani>
            <mnozstvi>19,900000</mnozstvi>
            <id_PKV />
            <dodavatel />
            <id_dodavatel />
            <vypracoval />
            <vypr_nab />
            <dat_zadani />
            <dat_nabidky />
            <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
            <zah_nutne />
            <zah_smlouva />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
            <dok_nutne />
            <dok_smlouva />
            <dokonceni_plan />
            <predani />
            <typ_objektu>0</typ_objektu>
            <typ_sdruzeni>0</typ_sdruzeni>
            <typ_cerpani>0</typ_cerpani>
            <uroven_dod>0</uroven_dod>
            <cerpani>0</cerpani>
            <max_proc_cerp>0,0</max_proc_cerp>
            <dz />
            <def_typ_sazby>0</def_typ_sazby>
            <def_typ_ceny_pr>0</def_typ_ceny_pr>
            <ing_stavby />
            <ing_funkce />
            <za_zhotovitele />
            <za_objednatele />
            <za_zhot_f />
            <za_obje_f />
            <za_zhot_f2 />
            <za_obje_f2 />
            <za_zhotov2 />
            <za_objedn2 />
            <kde />
            <ing_popis_f />
            <za_dodavatele />
            <za_projektanta />
            <za_dozor />
            <za_spravce />
            <za_zamestnance_rsd />
            <za_inzenyra_funkce />
            <za_inzenyra />
            <za_supervizi />
            <za_zamestnance_12 />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
            <popis />
            <cena_odpady>0,0000</cena_odpady>
            <spravce />
            <SP_cislo />
            <SP_datum />
            <nds_kolaudace />
            <nds_vyv_inv>0</nds_vyv_inv>
            <komentar />
            <nds_spp />
            <nds_komponent />
            <nds_typ_objektu />
            <SZ_zhotovitel />
            <SZ_spravce />
            <SZ_vedouci />
            <SZ_dozor />
            <SZ_zastupce />
            <SZ_pravnik />
            <SZ_odpovedna_osoba />
            <SZ_namestek />
            <SZ_reditel />
            <SZ_predbezny_souhlas />
            <SZ_iniciator_zmeny />
            <SZ_datum_predbezny_souhlas />
            <id_ing_st />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <FinPlan />
            <PreruseniVazby />
            <verzeFPData />
            <koeficienty_pkv_o />
            <SR_objektu>
              <koeficienty_psr_o />
              <hodnoty_psr />
            </SR_objektu>
            <Objekty />
            <Dodatky />
            <StavDily>
              <StavDil>
                <id_stavdil>4</id_stavdil>
                <nazev>Vodorovné konstrukce</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <popis />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <zahajeni />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni />
                <dokonceni_plan />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
                <PreruseniVazby />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>45157</id_polozka>
                    <nazev>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>11</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>podsyp potrubí pískem v tl. 20cm
viz příl. D.1.3.2.2. vzorový příčný řez uložením potrubí</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>4,882000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>4,882000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>4,882000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pro potrubí DN 200   &lt;/t&gt;&lt;v&gt;9,3*1,2*0,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pro potrubí DN 300   &lt;/t&gt;&lt;v&gt;10,6*1,25*0,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>4,882000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>451312</id_polozka>
                    <nazev>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>10</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>podkladní beton pod potrubí z C12/15 
viz příl. D.1.3.2.2. vzorový příčný řez uložením potrubí</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>1,221000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>1,221000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>1,221000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pro potrubí DN 200   &lt;/t&gt;&lt;v&gt;9,3*1,2*0,05&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;pro potrubí DN 300   &lt;/t&gt;&lt;v&gt;10,6*1,25*0,05&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>1,221000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                </polozky>
                <Zatrideni />
                <FinPlan />
                <verzeFPData />
              </StavDil>
              <StavDil>
                <id_stavdil>1</id_stavdil>
                <nazev>Zemní práce</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <popis />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <zahajeni />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni />
                <dokonceni_plan />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
                <PreruseniVazby />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>132736</id_polozka>
                    <nazev>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>6</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>hloubení rýh s naložením a odvozem na skládku, vč. zátažného pažení hlavního řadu a příložného pažení přípojek, odstranění
viz příl. č. 1.001 Technická zpráva</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>64,233000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>64,233000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>64,233000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;řad vč. prohloubení pro podkladní vrstvy&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  9,3*3,0*1,2+10,6*3,15*1,25&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odpočet konstrukce vozovky  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;-(9,3*1,2+10,6*1,25)*0,45&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>64,233000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>17481</id_polozka>
                    <nazev>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>8</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>zásyp vhodným propustným nenamrzavým a dobře zhutnitelným materiálem
hutnění po vrstvách max. 20-30cm, Edef2=45MPa
viz příl. vzorový příčný řez kanalizační přípojkou</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>29,940000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>29,940000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>29,940000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;celková kubatura hloubení&lt;/t&gt;&lt;v&gt;   72,218&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odpočet lože štěrkopísek&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  -4,882&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odpočet podkladní beton&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  -1,221&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odpočet obetnování&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  -7,403&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odpočet obsyp&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  -8,268&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odpočet prostor pro vozovkové vrstvy&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  -(9,3*1,2+10,6*1,25)*0,84&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;F&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D+E+F&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;G&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>29,940000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>17120</id_polozka>
                    <nazev>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>7</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis />
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>64,233000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>64,233000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>64,233000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zemina z hloubení rýh  &lt;/t&gt;&lt;v&gt; 64,233&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>64,233000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>113136</id_polozka>
                    <nazev>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>4</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>odstranění živ. vrstev vozovky v tl. 30cm s naložením a odvozem na skládku</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>3,662000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>3,662000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>3,662000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;přípojka&lt;/t&gt;&lt;v&gt;   9,3*1,2*0,15+10,6*1,25*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>3,662000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>113326</id_polozka>
                    <nazev>ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>5</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>odstranění podkaldních vrstev z štěrky v tl. 30cm, odvoz na skládku</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>7,323000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>7,323000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>7,323000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;přípojka  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;9,3*1,2*0,3+10,6*1,25*0,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>7,323000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>17581</id_polozka>
                    <nazev>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>9</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>obsyp potrubí pískem do výšky 30cm nad vrch obetonování potrubí KT  
viz příl. D.1.3.2.2. vzorový příčný řez uložením potrubí</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>8,268000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>8,268000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>8,268000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;přípojka DN300  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;10,6*0,78&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;t&gt;  &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>8,268000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                </polozky>
                <Zatrideni />
                <FinPlan />
                <verzeFPData />
              </StavDil>
              <StavDil>
                <id_stavdil>0</id_stavdil>
                <nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <popis />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <zahajeni />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni />
                <dokonceni_plan />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
                <PreruseniVazby />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>014101</id_polozka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA A KAMENÍ</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>1</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis />
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>71,556000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>71,556000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>71,556000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zemina z hloubení rýh  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;64,233&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;podkladní vrstvy vozovek&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  7,323&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>71,556000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>014111</id_polozka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU - ASFALTOBETON</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>2</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis />
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>3,662000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>3,662000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>3,662000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera />
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>3,662000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>014121</id_polozka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>3</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis />
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>2,650000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>2,650000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>2,650000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;vybourané potrubí  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;10,6*0,25&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>2,650000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                </polozky>
                <Zatrideni />
                <FinPlan />
                <verzeFPData />
              </StavDil>
              <StavDil>
                <id_stavdil>8</id_stavdil>
                <nazev>Potrubí</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <popis />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <zahajeni />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni />
                <dokonceni_plan />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
                <PreruseniVazby />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>83434</id_polozka>
                    <nazev>POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>13</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>viz příloha č. D.1.3.2.1 listy kanalizačních přípojek</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>9,300000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>9,300000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>9,300000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;&lt;vv /&gt;&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>9,300000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>89980</id_polozka>
                    <nazev>TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>18</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>prohlídka potrubí kamerou</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>19,900000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>19,900000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>19,900000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;9,3+10,6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>19,900000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>899642</id_polozka>
                    <nazev>ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>16</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis />
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>9,300000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>9,300000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>9,300000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;&lt;vv /&gt;&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>9,300000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>899522</id_polozka>
                    <nazev>OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>15</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>obetonování betonem C12/15
viz příl. D.1.3.2.2. vzorový příčný řez uložením potrubí</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>7,403000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>7,403000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>7,403000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;potrubí DN 200 &lt;/t&gt;&lt;v&gt; 9,3*0,315&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;potrubí DN &lt;/t&gt;&lt;t&gt;3&lt;/t&gt;&lt;t&gt;00 &lt;/t&gt;&lt;v&gt; 10,6*0,422&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>7,403000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>899652</id_polozka>
                    <nazev>ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>17</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis />
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>10,600000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>10,600000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>10,600000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera />
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>10,600000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>83445</id_polozka>
                    <nazev>POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 300MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>14</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>viz příloha č. D.1.3.2.1 listy kanalizačních přípojek</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>10,600000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>10,600000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>10,600000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;&lt;vv /&gt;&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>10,600000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>81633</id_polozka>
                    <nazev>CHRÁNIČKY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH DN DO 150MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>12</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>kabelové chráničky bet. prefabrikované vč. víka
viz příl. č. d.1.3.2.4 detail křížení kabelu</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>12,100000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>12,100000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>12,100000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;3*1,7+4*1,75&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>12,100000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                </polozky>
                <Zatrideni />
                <FinPlan />
                <verzeFPData />
              </StavDil>
              <StavDil>
                <id_stavdil>9</id_stavdil>
                <nazev>Ostatní práce</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <popis />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <zahajeni />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni />
                <dokonceni_plan />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
                <PreruseniVazby />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>919115</id_polozka>
                    <nazev>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 300MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta>R</varianta>
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>19</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis />
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>40,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>40,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>40,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera />
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>40,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>969245</id_polozka>
                    <nazev>VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>20</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>vybourání stáv. kanalizace KT DN 300 vč. obetonování a podkladních konstrukcí
suť cca 0,25 m3/m</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>10,600000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>10,600000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>10,600000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera />
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>10,600000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                </polozky>
                <Zatrideni />
                <FinPlan />
                <verzeFPData />
              </StavDil>
            </StavDily>
            <Zatrideni />
          </Objekt>
        </Objekty>
        <Dodatky />
        <StavDily />
        <Zatrideni />
      </Objekt>
      <Objekt>
        <id_Objekt>SO 302</id_Objekt>
        <nazev>VODOVOD</nazev>
        <nazev_jazyk />
        <id_cpv />
        <id_jkso />
        <id_czcpa />
        <id_czcc />
        <id_investor>BKOM</id_investor>
        <id_projektant>IM-PROJEKT</id_projektant>
        <id_mj>M</id_mj>
        <max_cerpani>0,0</max_cerpani>
        <mnozstvi>81,900000</mnozstvi>
        <id_PKV />
        <dodavatel />
        <id_dodavatel />
        <vypracoval />
        <vypr_nab />
        <dat_zadani />
        <dat_nabidky />
        <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
        <zah_nutne />
        <zah_smlouva />
        <zahajeni_plan />
        <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
        <dok_nutne />
        <dok_smlouva />
        <dokonceni_plan />
        <predani />
        <typ_objektu>0</typ_objektu>
        <typ_sdruzeni>0</typ_sdruzeni>
        <typ_cerpani>0</typ_cerpani>
        <uroven_dod>0</uroven_dod>
        <cerpani>0</cerpani>
        <max_proc_cerp>0,0</max_proc_cerp>
        <dz>2023_OTSKP</dz>
        <def_typ_sazby>2</def_typ_sazby>
        <def_typ_ceny_pr>2</def_typ_ceny_pr>
        <ing_stavby />
        <ing_funkce />
        <za_zhotovitele />
        <za_objednatele />
        <za_zhot_f />
        <za_obje_f />
        <za_zhot_f2 />
        <za_obje_f2 />
        <za_zhotov2 />
        <za_objedn2 />
        <kde />
        <ing_popis_f />
        <za_dodavatele />
        <za_projektanta />
        <za_dozor />
        <za_spravce />
        <za_zamestnance_rsd />
        <za_inzenyra_funkce />
        <za_inzenyra />
        <za_supervizi />
        <za_zamestnance_12 />
        <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
        <index_pozice />
        <wbs />
        <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
        <popis />
        <cena_odpady>0,0000</cena_odpady>
        <spravce />
        <SP_cislo />
        <SP_datum />
        <nds_kolaudace />
        <nds_vyv_inv>0</nds_vyv_inv>
        <komentar />
        <nds_spp />
        <nds_komponent />
        <nds_typ_objektu />
        <SZ_zhotovitel />
        <SZ_spravce />
        <SZ_vedouci />
        <SZ_dozor />
        <SZ_zastupce />
        <SZ_pravnik />
        <SZ_odpovedna_osoba />
        <SZ_namestek />
        <SZ_reditel />
        <SZ_predbezny_souhlas />
        <SZ_iniciator_zmeny />
        <SZ_datum_predbezny_souhlas />
        <id_ing_st />
        <VazbyHGM />
        <PopisHGM />
        <Milniky />
        <HGM_cinnosti />
        <FinPlan />
        <PreruseniVazby />
        <verzeFPData />
        <koeficienty_pkv_o />
        <SR_objektu>
          <koeficienty_psr_o />
          <hodnoty_psr />
        </SR_objektu>
        <Objekty>
          <Objekt>
            <id_Objekt>SO 302.1</id_Objekt>
            <nazev>VODOVODNÁ ŘÁD</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <id_cpv />
            <id_jkso />
            <id_czcpa />
            <id_czcc />
            <id_investor>BKOM</id_investor>
            <id_projektant>IM-PROJEKT</id_projektant>
            <id_mj>M</id_mj>
            <max_cerpani>0,0</max_cerpani>
            <mnozstvi>69,600000</mnozstvi>
            <id_PKV />
            <dodavatel />
            <id_dodavatel />
            <vypracoval />
            <vypr_nab />
            <dat_zadani />
            <dat_nabidky />
            <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
            <zah_nutne />
            <zah_smlouva />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
            <dok_nutne />
            <dok_smlouva />
            <dokonceni_plan />
            <predani />
            <typ_objektu>0</typ_objektu>
            <typ_sdruzeni>0</typ_sdruzeni>
            <typ_cerpani>0</typ_cerpani>
            <uroven_dod>0</uroven_dod>
            <cerpani>0</cerpani>
            <max_proc_cerp>0,0</max_proc_cerp>
            <dz />
            <def_typ_sazby>0</def_typ_sazby>
            <def_typ_ceny_pr>0</def_typ_ceny_pr>
            <ing_stavby />
            <ing_funkce />
            <za_zhotovitele />
            <za_objednatele />
            <za_zhot_f />
            <za_obje_f />
            <za_zhot_f2 />
            <za_obje_f2 />
            <za_zhotov2 />
            <za_objedn2 />
            <kde />
            <ing_popis_f />
            <za_dodavatele />
            <za_projektanta />
            <za_dozor />
            <za_spravce />
            <za_zamestnance_rsd />
            <za_inzenyra_funkce />
            <za_inzenyra />
            <za_supervizi />
            <za_zamestnance_12 />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
            <popis />
            <cena_odpady>0,0000</cena_odpady>
            <spravce />
            <SP_cislo />
            <SP_datum />
            <nds_kolaudace />
            <nds_vyv_inv>0</nds_vyv_inv>
            <komentar />
            <nds_spp />
            <nds_komponent />
            <nds_typ_objektu />
            <SZ_zhotovitel />
            <SZ_spravce />
            <SZ_vedouci />
            <SZ_dozor />
            <SZ_zastupce />
            <SZ_pravnik />
            <SZ_odpovedna_osoba />
            <SZ_namestek />
            <SZ_reditel />
            <SZ_predbezny_souhlas />
            <SZ_iniciator_zmeny />
            <SZ_datum_predbezny_souhlas />
            <id_ing_st />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <FinPlan />
            <PreruseniVazby />
            <verzeFPData />
            <koeficienty_pkv_o />
            <SR_objektu>
              <koeficienty_psr_o />
              <hodnoty_psr />
            </SR_objektu>
            <Objekty />
            <Dodatky />
            <StavDily>
              <StavDil>
                <id_stavdil>4</id_stavdil>
                <nazev>Vodorovné konstrukce</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <popis />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <zahajeni />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni />
                <dokonceni_plan />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
                <PreruseniVazby />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>45157</id_polozka>
                    <nazev>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>13</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>podsyp potrubí pískem v tl. 10cm
viz příl.č. D.1.3.2.5 vzorové příčné řezy uložením potrubí</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>7,656000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>7,656000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>7,656000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;hlavní řad  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;69,6*1,1*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;t&gt;  &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>7,656000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>451313</id_polozka>
                    <nazev>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>12</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>zajišťovací podkladní bloky pod potrubí
viz příl.č. D.1.3.2.7 betonové zajišťovací bloky</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>0,373000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>0,373000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>0,373000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;9*0,037+1*0,04&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>0,373000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>465923</id_polozka>
                    <nazev>PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>15</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>náhradní zásobování - rozebrání krytu z dlaždic, očištění a zpětné položení</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>0,500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>0,500000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>0,500000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,3+0,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>0,500000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>45169</id_polozka>
                    <nazev>PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>14</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>zafoukání potrubí cementopopílkovou směsí
viz příloha D.1.3.2.6 výpis trub, tvarovek a armatur</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>0,102000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>0,102000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>0,102000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;3,14*0,05*0,05*13&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>Položka zahrnuje dodávku stabilizovaného popílku a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>0,102000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                </polozky>
                <Zatrideni />
                <FinPlan />
                <verzeFPData />
              </StavDil>
              <StavDil>
                <id_stavdil>1</id_stavdil>
                <nazev>Zemní práce</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <popis />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <zahajeni />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni />
                <dokonceni_plan />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
                <PreruseniVazby />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>17581</id_polozka>
                    <nazev>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>11</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>obsyp potrubí pískem do výšky 30cm nad vrch potrubí
viz příl.č. 2.004 vzorové příčné řezy uložením potrubí</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>30,624000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>30,624000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>30,624000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;hlavní řad  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;69,6*1,1*0,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;t&gt;  &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>30,624000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>132736</id_polozka>
                    <nazev>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>8</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>hloubení rýh s naložením a odvozem na skládku, vč. pažení a jeho odstranění</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>103,356000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>103,356000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>103,356000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;řad vč. prohloubení pro podkladní vrstvy   &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,8*1,1*69,6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odpočet konstrukce vozovky  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;-69,6*1,1*0,45&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>103,356000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>17481</id_polozka>
                    <nazev>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>10</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>zásyp štěrkodrtí do úrovně parapláně</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>35,218000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>35,218000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>35,218000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;celková kubatura hloubení  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;137,808&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odpočet lože  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;-7,656&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odpočet obsyp&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  -30,624&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odpočet budoucí vozovka&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  -69,6*1,1*0,84&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>35,218000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>17120</id_polozka>
                    <nazev>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>9</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis />
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>118,476000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>118,476000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>118,476000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zemina z hloubení rýh  &lt;/t&gt;&lt;v&gt; 103,356&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;z hloubení jam  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;15,12&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>118,476000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>113136</id_polozka>
                    <nazev>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>4</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>odstranění živ. vrstev vozovky v tl. 30cm s naložením a odvozem na skládku</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>12,474000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>12,474000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>12,474000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;hlavní řad  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;69,6*1,1*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;náhradní zásobování &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(1,5+3,1+2,0)*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>12,474000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>113326</id_polozka>
                    <nazev>ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>6</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>odstranění podkaldních vrstev z štěrky v tl. 30cm, odvoz na skládku</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>42,768000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>42,768000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>42,768000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;hlavní řad  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;69,6*1,1*0,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;náhradní zásobování &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(1,5+3,1+2,0)*3,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>42,768000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>131736</id_polozka>
                    <nazev>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>7</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>náhradní zásobování - hloubení jam pro místa napojení vč. odvozu  na skládku</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>15,120000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>15,120000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>15,120000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera />
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>15,120000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>113156</id_polozka>
                    <nazev>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 12KM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>5</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>náhradní zásobování - odstranění betonu pod chodníkem tl. cca 15cm, odvoz na skládku</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>0,105000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>0,105000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>0,105000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,7*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>0,105000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                </polozky>
                <Zatrideni />
                <FinPlan />
                <verzeFPData />
              </StavDil>
              <StavDil>
                <id_stavdil>8</id_stavdil>
                <nazev>Potrubí</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <popis />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <zahajeni />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni />
                <dokonceni_plan />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
                <PreruseniVazby />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>899309</id_polozka>
                    <nazev>DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>26</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>modrá výstražná folie s nápisem "POZOR VODOVOD" umístěné 40cm nad potrubí
viz příl.č. D.1.3.2.5 vzorové příčné řezy uložením potrubí</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>69,600000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>69,600000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>69,600000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;69,6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>69,600000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>899308</id_polozka>
                    <nazev>DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>25</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>signalizační vodič po obou stranách potrubí
viz příl.č. D.1.3.2.5 vzorové příčné řezy uložením potrubí</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>139,200000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>139,200000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>139,200000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2*69,6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. 
- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>139,200000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>89972</id_polozka>
                    <nazev>PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>28</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>viz příloha č. D.1.3.1 Technická zpráva</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>69,600000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>69,600000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>69,600000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;hlavní řad  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;69,6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;t&gt;  &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>69,600000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>899621</id_polozka>
                    <nazev>TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>27</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>viz příloha č. D.1.3.1 Technická zpráva</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>69,600000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>69,600000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>69,600000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;hlavní řad  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;69,6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;t&gt;  &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>69,600000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>85127</id_polozka>
                    <nazev>POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>19</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>litinové potrubí DN 100 s vnitřní vystýlkou a vnější těžkou protikorozní ochranou, tl. stěny min. 4,7mm
zahrnuje přesubky, odbočky, kolena, F tvarovky a jiné armatury pro kompletní dokončení, vč. těsnění
viz příloha č. D.1.3.1 Technická zpráva</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>69,600000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>69,600000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>69,600000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;hlavní řad  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;69,6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;t&gt;  &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>69,600000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>891426</id_polozka>
                    <nazev>HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <por_cislo>22</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>viz příl.č. D.1.3.2.6 výpis trub, tvarovek a armatur</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera />
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>81633</id_polozka>
                    <nazev>CHRÁNIČKY Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 150MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>18</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>chránička z bet. žlabů vč. víka s přesahem 0,5m na každou stranu rýhy</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>2,100000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>2,100000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>2,100000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;křížení sděl. kabelu přípojky   &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>2,100000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>87326</id_polozka>
                    <nazev>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>20</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>náhradní zásobování vč. armatur, tvarovek, těsnění - trouby PE 100 SDR17 prům. 32/2,0
viz příl. č. D.1.3.2.9 náhradní zásobování</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>5,200000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>5,200000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>5,200000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera />
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>5,200000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>87327</id_polozka>
                    <nazev>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>21</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>náhradní zásobování vč. lit. armatur,tvarovek, těsnění - trouby PE 100 SDR17 prům. 110/6,6
viz příl. č. D.1.3.2.9 náhradní zásobování</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>73,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>73,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>73,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera />
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>73,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>891827</id_polozka>
                    <nazev>NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <por_cislo>23</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>navrtávací T-kus s ventilem prům. 110/32
viz příl.č. D.1.3.2.6 výpis trub, tvarovek a armatur</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera />
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>89930</id_polozka>
                    <nazev>DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČÍ MARKERY</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta>R</varianta>
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <por_cislo>24</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis />
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>7,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>7,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>7,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera />
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>7,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                </polozky>
                <Zatrideni />
                <FinPlan />
                <verzeFPData />
              </StavDil>
              <StavDil>
                <id_stavdil>7</id_stavdil>
                <nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <popis />
                <id_PSR>PSV</id_PSR>
                <zahajeni />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni />
                <dokonceni_plan />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
                <PreruseniVazby />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>702112</id_polozka>
                    <nazev>KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>PSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>17</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>náhradní zásobování - ochrana potrubí uloženého volně na povrchu</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>66,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>66,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>66,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;&lt;vv /&gt;&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>66,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                </polozky>
                <Zatrideni />
                <FinPlan />
                <verzeFPData />
              </StavDil>
              <StavDil>
                <id_stavdil>9</id_stavdil>
                <nazev>Ostatní práce</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <popis />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <zahajeni />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni />
                <dokonceni_plan />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
                <PreruseniVazby />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>96912</id_polozka>
                    <nazev>VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>34</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>vybourání stáv. litinového potrubí DN100, vč. odvozu a likvidace
viz příloha D.1.3.2.6 výpis trub, tvarovek a armatur</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>55,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>55,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>55,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera />
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>55,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>966894</id_polozka>
                    <nazev>ODSTRANĚNÍ PODZEMNÍHO HYDRANTU</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <por_cislo>33</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>odstranění podzemního hydrantu vč. poklopu s odvozem do skladu správce sítě
viz příloha D.1.3.2.6 výpis trub, tvarovek a armatur</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera />
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>914B23</id_polozka>
                    <nazev>OZNAČ STAVÍTEK OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DEMONTÁŽ</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <por_cislo>29</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>demontáž a likvidace stáv. orientačních tabulek
viz příloha D.1.3.2.6 výpis trub, tvarovek a armatur</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera />
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>919115</id_polozka>
                    <nazev>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 300MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta>R</varianta>
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>31</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis />
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>162,100000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>162,100000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>162,100000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;hlavní řad  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2*69,6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;náhradní zásobování&lt;/t&gt;&lt;v&gt;   6,1+9,0+7,8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>162,100000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>91781</id_polozka>
                    <nazev>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>30</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>náhradní zásobování - rozebrání obrub v překopu, očištění a osazení zpět</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>6,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>6,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>6,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;3*2,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>6,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>96912</id_polozka>
                    <nazev>VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta>1</varianta>
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>35</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>náhradní zásobování - demontáž odvoz a likvidace potrubí vč. armatur
vše v režii zhotovitele vč. poplatků za skládku</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>78,200000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>78,200000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>78,200000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;73+5,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>78,200000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>965311</id_polozka>
                    <nazev>ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta>R</varianta>
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>32</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>demontáž koleje vč. bet. panelů, odřezání kolejnic, odvoz a likvidace vč. popplatků za skládku</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>6,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>6,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>6,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera />
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – rozebrání železničního přejezdu nebo přechodu do součástí včetně hrubého očištění
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
 – náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
3. Způsob měření:
Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>6,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                </polozky>
                <Zatrideni />
                <FinPlan />
                <verzeFPData />
              </StavDil>
              <StavDil>
                <id_stavdil>5</id_stavdil>
                <nazev>Komunikace</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <popis />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <zahajeni />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni />
                <dokonceni_plan />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
                <PreruseniVazby />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>587202</id_polozka>
                    <nazev>PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>16</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>náhradní zásobování - rozebrání krytu z žul. kostek, očištění a položení zpět</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>0,700000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>0,700000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>0,700000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,3+0,2+0,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>0,700000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                </polozky>
                <Zatrideni />
                <FinPlan />
                <verzeFPData />
              </StavDil>
              <StavDil>
                <id_stavdil>0</id_stavdil>
                <nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <popis />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <zahajeni />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni />
                <dokonceni_plan />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
                <PreruseniVazby />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>014101</id_polozka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA A KAMENÍ</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>1</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis />
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>161,244000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>161,244000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>161,244000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zemina z hloubení jam a rýh  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;15,12+103,356&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;podkladní vrstvy vozovek&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  42,768&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>161,244000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>014111</id_polozka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU - ASFALTOBETON</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>2</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis />
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>12,474000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>12,474000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>12,474000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;hlavní řad  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;69,6*1,1*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;náhradní zásobování &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(1,5+3,1+2,0)*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>12,474000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>014121</id_polozka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>3</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis />
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>0,105000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>0,105000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>0,105000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;bet. pod chodníkem  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,7*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>0,105000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                </polozky>
                <Zatrideni />
                <FinPlan />
                <verzeFPData />
              </StavDil>
            </StavDily>
            <Zatrideni />
          </Objekt>
          <Objekt>
            <id_Objekt>SO 302.2</id_Objekt>
            <nazev>VODOVODNÍ PŘÍPOJKA</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <id_cpv />
            <id_jkso />
            <id_czcpa />
            <id_czcc />
            <id_investor>BKOM</id_investor>
            <id_projektant>IM-PROJEKT</id_projektant>
            <id_mj>M</id_mj>
            <max_cerpani>0,0</max_cerpani>
            <mnozstvi>12,300000</mnozstvi>
            <id_PKV />
            <dodavatel />
            <id_dodavatel />
            <vypracoval />
            <vypr_nab />
            <dat_zadani />
            <dat_nabidky />
            <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
            <zah_nutne />
            <zah_smlouva />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
            <dok_nutne />
            <dok_smlouva />
            <dokonceni_plan />
            <predani />
            <typ_objektu>0</typ_objektu>
            <typ_sdruzeni>0</typ_sdruzeni>
            <typ_cerpani>0</typ_cerpani>
            <uroven_dod>0</uroven_dod>
            <cerpani>0</cerpani>
            <max_proc_cerp>0,0</max_proc_cerp>
            <dz />
            <def_typ_sazby>0</def_typ_sazby>
            <def_typ_ceny_pr>0</def_typ_ceny_pr>
            <ing_stavby />
            <ing_funkce />
            <za_zhotovitele />
            <za_objednatele />
            <za_zhot_f />
            <za_obje_f />
            <za_zhot_f2 />
            <za_obje_f2 />
            <za_zhotov2 />
            <za_objedn2 />
            <kde />
            <ing_popis_f />
            <za_dodavatele />
            <za_projektanta />
            <za_dozor />
            <za_spravce />
            <za_zamestnance_rsd />
            <za_inzenyra_funkce />
            <za_inzenyra />
            <za_supervizi />
            <za_zamestnance_12 />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
            <popis />
            <cena_odpady>0,0000</cena_odpady>
            <spravce />
            <SP_cislo />
            <SP_datum />
            <nds_kolaudace />
            <nds_vyv_inv>0</nds_vyv_inv>
            <komentar />
            <nds_spp />
            <nds_komponent />
            <nds_typ_objektu />
            <SZ_zhotovitel />
            <SZ_spravce />
            <SZ_vedouci />
            <SZ_dozor />
            <SZ_zastupce />
            <SZ_pravnik />
            <SZ_odpovedna_osoba />
            <SZ_namestek />
            <SZ_reditel />
            <SZ_predbezny_souhlas />
            <SZ_iniciator_zmeny />
            <SZ_datum_predbezny_souhlas />
            <id_ing_st />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <FinPlan />
            <PreruseniVazby />
            <verzeFPData />
            <koeficienty_pkv_o />
            <SR_objektu>
              <koeficienty_psr_o />
              <hodnoty_psr />
            </SR_objektu>
            <Objekty />
            <Dodatky />
            <StavDily>
              <StavDil>
                <id_stavdil>4</id_stavdil>
                <nazev>Vodorovné konstrukce</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <popis />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <zahajeni />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni />
                <dokonceni_plan />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
                <PreruseniVazby />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>45157</id_polozka>
                    <nazev>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>12</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>podsyp potrubí pískem v tl. 10cm
viz příl.č. D.1.3.2.5 vzorové příčné řezy uložením potrubí</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>1,221000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>1,221000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>1,221000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;hlavní řad  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;11,1*1,1*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;t&gt;  &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>1,221000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>465923</id_polozka>
                    <nazev>PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>13</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>rozebrání krytu z dlaždic, očištění a zpětné položení</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>7,700000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>7,700000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>7,700000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(6,2+0,8)*1,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>7,700000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                </polozky>
                <Zatrideni />
                <FinPlan />
                <verzeFPData />
              </StavDil>
              <StavDil>
                <id_stavdil>1</id_stavdil>
                <nazev>Zemní práce</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <popis />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <zahajeni />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni />
                <dokonceni_plan />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
                <PreruseniVazby />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>17581</id_polozka>
                    <nazev>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>11</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>obsyp potrubí pískem do výšky 30cm nad vrch potrubí
viz příl.č. 2.004 vzorové příčné řezy uložením potrubí</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>4,884000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>4,884000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>4,884000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;hlavní řad  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;11,1*1,1*0,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;t&gt;  &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>4,884000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>132736</id_polozka>
                    <nazev>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>8</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>hloubení rýh s naložením a odvozem na skládku, vč. pažení a jeho odstranění</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>19,601000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>19,601000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>19,601000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;řad vč. prohloubení pro podkladní vrstvy a rozšíření pro šachty  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;23&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odpočet konstrukce vozovky  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;-((1,9+0,3)*1,1*0,45+(7,0+1,4)*1,1*0,25)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>19,601000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>17481</id_polozka>
                    <nazev>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>10</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>zásyp štěrkodrtí do úrovně parapláně</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>14,862000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>14,862000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>14,862000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;celková kubatura hloubení  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;23&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odpočet lože  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;-1,221&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odpočet obsyp&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  -4,884&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odpočet budoucí vozovka&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  -(1,9+0,3)*1,1*0,84&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>14,862000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>17120</id_polozka>
                    <nazev>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>9</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis />
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>19,601000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>19,601000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>19,601000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zemina z hloubení rýh  &lt;/t&gt;&lt;v&gt; 19,601&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>19,601000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>113136</id_polozka>
                    <nazev>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>4</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>odstranění živ. vrstev vozovky v tl. 30cm s naložením a odvozem na skládku</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>0,391000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>0,391000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>0,391000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;vozovka + chodník   &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,9*1,1*0,15+1,4*1,1*0,05&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>0,391000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>11332</id_polozka>
                    <nazev>ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>7</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>odstranění podkaldních vrstev z štěrky v tl. 30cm</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>42,768000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>42,768000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>42,768000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;hlavní řad  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;69,6*1,1*0,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;náhradní zásobování &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(1,5+3,1+2,0)*3,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>42,768000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>113156</id_polozka>
                    <nazev>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 12KM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>5</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>odstranění betonu pod chodníkem tl. cca 15cm, odvoz na skládku</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>0,231000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>0,231000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>0,231000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1,4*1,1*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>0,231000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>113175</id_polozka>
                    <nazev>ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 8KM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>6</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>odstranění žul. kostek 10/10 s očištěním a odvozem do skladu investora</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>0,033000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>0,033000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>0,033000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,3*1,1*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>0,033000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                </polozky>
                <Zatrideni />
                <FinPlan />
                <verzeFPData />
              </StavDil>
              <StavDil>
                <id_stavdil>8</id_stavdil>
                <nazev>Potrubí</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <popis />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <zahajeni />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni />
                <dokonceni_plan />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
                <PreruseniVazby />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>899309</id_polozka>
                    <nazev>DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>22</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>modrá výstražná folie s nápisem "POZOR VODOVOD" umístěné 40cm nad potrubí</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>12,300000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>12,300000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>12,300000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;12,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>12,300000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>89972</id_polozka>
                    <nazev>PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>24</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis />
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>12,300000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>12,300000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>12,300000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;  &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>12,300000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>899621</id_polozka>
                    <nazev>TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>23</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis />
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>12,300000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>12,300000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>12,300000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;  &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>12,300000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>81633</id_polozka>
                    <nazev>CHRÁNIČKY Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 150MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>16</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>chránička z bet. žlabů vč. víka s přesahem 0,5m na každou stranu rýhy</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>4,200000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>4,200000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>4,200000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;křížení sděl. kabelu přípojky  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2*&lt;/v&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>4,200000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>87326</id_polozka>
                    <nazev>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>19</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>potrubí tlakové vč. armatur, tvarovek, těsnění - trouby PE 100 SDR17 prům. 32/3,0
viz příl. č. D.1.3.2.9 náhradní zásobování</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>12,300000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>12,300000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>12,300000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera />
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>12,300000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>891827</id_polozka>
                    <nazev>NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <por_cislo>20</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>navrtávací pas s litinovou objímkou, s kulovým kohoutem, s koncovkou pro PE 100 prům. 32, HOD typ 512 DN 100
viz příl. D.1.3.2.3 výpis materiálu vodovodní přípojky</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera />
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>86627</id_polozka>
                    <nazev>CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>18</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>chránička DN 50 - prostup zdí 0,4m s přesahem 0,2m
viz příl. D.1.3.2.3 výpis materiálu vodovodní přípojky</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>0,600000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>0,600000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>0,600000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;&lt;vv /&gt;&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>0,600000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>82226</id_polozka>
                    <nazev>VODOMĚRNÁ SESTAVA</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta>R</varianta>
                    <id_PSR>PSV</id_PSR>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <por_cislo>17</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>vodoměrná sestava se šroubením, kohouty a zpětnou klapkou, vč. držáku na vodoměr, pro přípojku prům. 32
viz příl. D.1.3.2.3 výpis materiálu vodovodní přípojky</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera />
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  tvarové  kusy,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění
- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr
- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek
- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace
- provedení požadovaných (i etapových) tlakových zkoušek, proplachu a desinfekce potrubí.</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>891926</id_polozka>
                    <nazev>ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <por_cislo>21</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>zemní souprava teleskopická provedení CT, krycí hloubka 1,3-1,8m
viz příl. D.1.3.2.3 výpis materiálu vodovodní přípojky</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera />
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                </polozky>
                <Zatrideni />
                <FinPlan />
                <verzeFPData />
              </StavDil>
              <StavDil>
                <id_stavdil>9</id_stavdil>
                <nazev>Ostatní práce</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <popis />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <zahajeni />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni />
                <dokonceni_plan />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
                <PreruseniVazby />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>919115</id_polozka>
                    <nazev>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 300MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta>R</varianta>
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>25</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis />
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>17,800000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>17,800000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>17,800000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2*1,9+1*14&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>17,800000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>96912</id_polozka>
                    <nazev>VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <por_cislo>26</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>demontáž odvoz a likvidace potrubí vč. armatur
vše v režii zhotovitele vč. poplatků za skládku</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>12,000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>12,000000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>12,000000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;&lt;vv /&gt;&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>12,000000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                </polozky>
                <Zatrideni />
                <FinPlan />
                <verzeFPData />
              </StavDil>
              <StavDil>
                <id_stavdil>0</id_stavdil>
                <nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <popis />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <zahajeni />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni />
                <dokonceni_plan />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
                <PreruseniVazby />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>014101</id_polozka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA A KAMENÍ</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>1</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis />
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>161,244000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>161,244000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>161,244000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zemina z hloubení jam a rýh  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;15,12+103,356&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;podkladní vrstvy vozovek&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  42,768&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>161,244000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>014111</id_polozka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU - ASFALTOBETON</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>2</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis />
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>0,391000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>0,391000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>0,391000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;vozovka + chodník   &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,9*1,1*0,15+1,4*1,1*0,05&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>0,391000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>014121</id_polozka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <por_cislo>3</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis />
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>0,231000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>0,231000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>0,231000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pod chodníkem  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,4*1,1*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>0,231000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                </polozky>
                <Zatrideni />
                <FinPlan />
                <verzeFPData />
              </StavDil>
              <StavDil>
                <id_stavdil>5</id_stavdil>
                <nazev>Komunikace</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <popis />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <zahajeni />
                <zahajeni_plan />
                <dokonceni />
                <dokonceni_plan />
                <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
                <index_pozice />
                <wbs />
                <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
                <PreruseniVazby />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>56143</id_polozka>
                    <nazev>KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>14</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>zpětné= zapravení chodníku v tl. 15cm</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>1,540000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>1,540000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>1,540000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1,4*1,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>1,540000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>574A43</id_polozka>
                    <nazev>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM</nazev>
                    <nazev_jazyk />
                    <varianta />
                    <id_PSR>HSV</id_PSR>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <por_cislo>15</por_cislo>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <id_PKV />
                    <popis>zpětné zapravení chodníku tl. 5cm</popis>
                    <popis_jazyk />
                    <mnozstvi>1,540000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puv>1,540000</mnozstvi_puv>
                    <mnozstvi_prov>1,540000</mnozstvi_prov>
                    <poznamka />
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1,4*1,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <vymera_produktivita />
                    <typ_ceny>0</typ_ceny>
                    <fix_cena>0</fix_cena>
                    <jnc>0</jnc>
                    <joc>0</joc>
                    <joc_mena>0</joc_mena>
                    <typ_sazby>2</typ_sazby>
                    <jhm1>0,000000</jhm1>
                    <jhm2>0,000000</jhm2>
                    <produktivita>0,000000</produktivita>
                    <pocet_dnu>0,0000</pocet_dnu>
                    <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                    <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                    <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                    <zahajeni_nutne />
                    <dokonceni_nutne />
                    <specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                    <dz>23 OTSKP</dz>
                    <typ_skupina>0</typ_skupina>
                    <aktivita />
                    <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                    <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                    <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                    <pol_dod>0</pol_dod>
                    <id_dodatek />
                    <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                    <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                    <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                    <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                    <monitoring_odkaz />
                    <VazbyHGM />
                    <PopisHGM />
                    <Milniky />
                    <HGM_cinnosti />
                    <Rozpad />
                    <DodavatelePolRozp>
                      <DodavatelPolRozp>
                        <id_PKV />
                        <dodavatel />
                        <id_dodavatel />
                        <id_kategorie />
                        <procento>100,0000</procento>
                        <mnozstvi>1,540000</mnozstvi>
                        <jc>0</jc>
                      </DodavatelPolRozp>
                    </DodavatelePolRozp>
                    <RozpisHodnotPKV />
                    <PolozkyOdpadu />
                    <Atributy_PR />
                    <JRBUKategoriePR />
                    <NavaznePolozky />
                    <Zatrideni />
                    <RozpisHGM />
                  </polozka>
                </polozky>
                <Zatrideni />
                <FinPlan />
                <verzeFPData />
              </StavDil>
            </StavDily>
            <Zatrideni />
          </Objekt>
        </Objekty>
        <Dodatky />
        <StavDily />
        <Zatrideni />
      </Objekt>
      <Objekt>
        <id_Objekt>SO 401</id_Objekt>
        <nazev>VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ</nazev>
        <nazev_jazyk />
        <id_cpv />
        <id_jkso />
        <id_czcpa />
        <id_czcc />
        <id_investor>BKOM</id_investor>
        <id_projektant>IM-PROJEKT</id_projektant>
        <id_mj>M</id_mj>
        <max_cerpani>0,0</max_cerpani>
        <mnozstvi>69,359000</mnozstvi>
        <id_PKV />
        <dodavatel />
        <id_dodavatel />
        <vypracoval />
        <vypr_nab />
        <dat_zadani />
        <dat_nabidky />
        <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
        <zah_nutne />
        <zah_smlouva />
        <zahajeni_plan />
        <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
        <dok_nutne />
        <dok_smlouva />
        <dokonceni_plan />
        <predani />
        <typ_objektu>0</typ_objektu>
        <typ_sdruzeni>0</typ_sdruzeni>
        <typ_cerpani>0</typ_cerpani>
        <uroven_dod>0</uroven_dod>
        <cerpani>0</cerpani>
        <max_proc_cerp>0,0</max_proc_cerp>
        <dz>2023_OTSKP</dz>
        <def_typ_sazby>2</def_typ_sazby>
        <def_typ_ceny_pr>2</def_typ_ceny_pr>
        <ing_stavby />
        <ing_funkce />
        <za_zhotovitele />
        <za_objednatele />
        <za_zhot_f />
        <za_obje_f />
        <za_zhot_f2 />
        <za_obje_f2 />
        <za_zhotov2 />
        <za_objedn2 />
        <kde />
        <ing_popis_f />
        <za_dodavatele />
        <za_projektanta />
        <za_dozor />
        <za_spravce />
        <za_zamestnance_rsd />
        <za_inzenyra_funkce />
        <za_inzenyra />
        <za_supervizi />
        <za_zamestnance_12 />
        <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
        <index_pozice />
        <wbs />
        <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
        <popis />
        <cena_odpady>0,0000</cena_odpady>
        <spravce />
        <SP_cislo />
        <SP_datum />
        <nds_kolaudace />
        <nds_vyv_inv>0</nds_vyv_inv>
        <komentar />
        <nds_spp />
        <nds_komponent />
        <nds_typ_objektu />
        <SZ_zhotovitel />
        <SZ_spravce />
        <SZ_vedouci />
        <SZ_dozor />
        <SZ_zastupce />
        <SZ_pravnik />
        <SZ_odpovedna_osoba />
        <SZ_namestek />
        <SZ_reditel />
        <SZ_predbezny_souhlas />
        <SZ_iniciator_zmeny />
        <SZ_datum_predbezny_souhlas />
        <id_ing_st />
        <VazbyHGM />
        <PopisHGM />
        <Milniky />
        <HGM_cinnosti />
        <FinPlan />
        <PreruseniVazby />
        <verzeFPData />
        <koeficienty_pkv_o />
        <SR_objektu>
          <koeficienty_psr_o />
          <hodnoty_psr />
        </SR_objektu>
        <Objekty />
        <Dodatky />
        <StavDily>
          <StavDil>
            <id_stavdil>1</id_stavdil>
            <nazev>Zemní práce</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <popis />
            <id_PSR>HSV</id_PSR>
            <zahajeni />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni />
            <dokonceni_plan />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
            <PreruseniVazby />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>11090</id_polozka>
                <nazev>VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <por_cislo>5</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>60,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>60,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>60,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Viz. projektov&lt;/t&gt;&lt;v&gt;á&lt;/v&gt;&lt;t&gt; dokumentace&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>60,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>13173</id_polozka>
                <nazev>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>7</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>2,750000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>2,750000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>2,750000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Viz. projektov&lt;/t&gt;&lt;v&gt;á&lt;/v&gt;&lt;t&gt; dokumentace&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>2,750000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR>
                  <Atribut>
                    <Atribut_nazev>Čerpání vody</Atribut_nazev>
                    <Atribut_hodnota>bez čerpání</Atribut_hodnota>
                  </Atribut>
                  <Atribut>
                    <Atribut_nazev>Lepivost</Atribut_nazev>
                    <Atribut_hodnota>lepivost do 100%</Atribut_hodnota>
                  </Atribut>
                  <Atribut>
                    <Atribut_nazev>Množství</Atribut_nazev>
                    <Atribut_hodnota>do 100m3</Atribut_hodnota>
                  </Atribut>
                  <Atribut>
                    <Atribut_nazev>Pažení a rozepření</Atribut_nazev>
                    <Atribut_hodnota>příložné hloubky do 4m</Atribut_hodnota>
                  </Atribut>
                  <Atribut>
                    <Atribut_nazev>Svislé přemístění zeminy</Atribut_nazev>
                    <Atribut_hodnota>do 2,5m</Atribut_hodnota>
                  </Atribut>
                  <Atribut>
                    <Atribut_nazev>Ztížení vykopávky se zajištěním podzemního vedení</Atribut_nazev>
                    <Atribut_hodnota>kabely do 3ks</Atribut_hodnota>
                  </Atribut>
                  <Atribut>
                    <Atribut_nazev>Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin</Atribut_nazev>
                    <Atribut_hodnota>se ztížením</Atribut_hodnota>
                  </Atribut>
                </Atributy_PR>
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>13173B</id_polozka>
                <nazev>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3KM</id_mj>
                <por_cislo>8</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>45,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>45,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>45,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Viz. projektov&lt;/t&gt;&lt;v&gt;á&lt;/v&gt;&lt;t&gt; dokumentace&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>45,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>17481</id_polozka>
                <nazev>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>11</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>24,250000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>24,250000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>24,250000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Viz. projektov&lt;/t&gt;&lt;v&gt;á&lt;/v&gt;&lt;t&gt; dokumentace&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>24,250000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR>
                  <Atribut>
                    <Atribut_nazev>Nakupovaný materiál</Atribut_nazev>
                    <Atribut_hodnota>kamenivo drcené</Atribut_hodnota>
                  </Atribut>
                </Atributy_PR>
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>18090</id_polozka>
                <nazev>VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <por_cislo>12</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>60,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>60,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>60,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Viz. projektov&lt;/t&gt;&lt;v&gt;á&lt;/v&gt;&lt;t&gt; dokumentace&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky.</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>60,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>113328</id_polozka>
                <nazev>ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>6</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>2,500000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>2,500000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>2,500000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Viz. projektová dokumentace&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>2,500000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR>
                  <Atribut>
                    <Atribut_nazev>Odstraňovaná plocha</Atribut_nazev>
                    <Atribut_hodnota>do 200m2</Atribut_hodnota>
                  </Atribut>
                  <Atribut>
                    <Atribut_nazev>Tloušťka odstraňované vrstvy</Atribut_nazev>
                    <Atribut_hodnota>přes 150mm do 300mm</Atribut_hodnota>
                  </Atribut>
                </Atributy_PR>
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
            </polozky>
            <Zatrideni />
            <FinPlan />
            <verzeFPData />
          </StavDil>
          <StavDil>
            <id_stavdil>2</id_stavdil>
            <nazev>Základy</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <popis />
            <id_PSR>HSV</id_PSR>
            <zahajeni />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni />
            <dokonceni_plan />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
            <PreruseniVazby />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>272314</id_polozka>
                <nazev>ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>13</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>1,500000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>1,500000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>1,500000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Viz. projektov&lt;/t&gt;&lt;v&gt;á&lt;/v&gt;&lt;t&gt; dokumentace&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>1,500000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR>
                  <Atribut>
                    <Atribut_nazev>Třída betonu</Atribut_nazev>
                    <Atribut_hodnota>C25/30</Atribut_hodnota>
                  </Atribut>
                  <Atribut>
                    <Atribut_nazev>Tvar konstrukce</Atribut_nazev>
                    <Atribut_hodnota>patka</Atribut_hodnota>
                  </Atribut>
                </Atributy_PR>
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
            </polozky>
            <Zatrideni />
            <FinPlan />
            <verzeFPData />
          </StavDil>
          <StavDil>
            <id_stavdil>96</id_stavdil>
            <nazev>Bourání konstrukcí</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <popis />
            <id_PSR>HSV</id_PSR>
            <zahajeni />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni />
            <dokonceni_plan />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
            <PreruseniVazby />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>966158</id_polozka>
                <nazev>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>42</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>1,500000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>1,500000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>1,500000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Viz. projektová dokumentace&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>1,500000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR>
                  <Atribut>
                    <Atribut_nazev>Odvozná vzdálenost vybouraného materiálu</Atribut_nazev>
                    <Atribut_hodnota>přes 19km do 20km</Atribut_hodnota>
                  </Atribut>
                  <Atribut>
                    <Atribut_nazev>Poplatky za skládku</Atribut_nazev>
                    <Atribut_hodnota>včetně poplatku</Atribut_hodnota>
                  </Atribut>
                </Atributy_PR>
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
            </polozky>
            <Zatrideni />
            <FinPlan />
            <verzeFPData />
          </StavDil>
          <StavDil>
            <id_stavdil>132</id_stavdil>
            <nazev>rýh</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <popis />
            <id_PSR>HSV</id_PSR>
            <zahajeni />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni />
            <dokonceni_plan />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
            <PreruseniVazby />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>13273</id_polozka>
                <nazev>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>9</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>25,500000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>25,500000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>25,500000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Viz. projektov&lt;/t&gt;&lt;v&gt;á&lt;/v&gt;&lt;t&gt; dokumentace&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>25,500000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR>
                  <Atribut>
                    <Atribut_nazev>Čerpání vody</Atribut_nazev>
                    <Atribut_hodnota>bez čerpání</Atribut_hodnota>
                  </Atribut>
                  <Atribut>
                    <Atribut_nazev>Lepivost</Atribut_nazev>
                    <Atribut_hodnota>bez lepivosti</Atribut_hodnota>
                  </Atribut>
                  <Atribut>
                    <Atribut_nazev>Množství</Atribut_nazev>
                    <Atribut_hodnota>do 100m3</Atribut_hodnota>
                  </Atribut>
                  <Atribut>
                    <Atribut_nazev>Pažení a rozepření</Atribut_nazev>
                    <Atribut_hodnota>příložné hloubky do 4m</Atribut_hodnota>
                  </Atribut>
                  <Atribut>
                    <Atribut_nazev>Svislé přemístění zeminy</Atribut_nazev>
                    <Atribut_hodnota>do 2,5m</Atribut_hodnota>
                  </Atribut>
                  <Atribut>
                    <Atribut_nazev>Šířka rýhy</Atribut_nazev>
                    <Atribut_hodnota>do  0,6m</Atribut_hodnota>
                  </Atribut>
                  <Atribut>
                    <Atribut_nazev>Ztížení vykopávky se zajištěním podzemního vedení</Atribut_nazev>
                    <Atribut_hodnota>kabely do 3ks</Atribut_hodnota>
                  </Atribut>
                  <Atribut>
                    <Atribut_nazev>Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin</Atribut_nazev>
                    <Atribut_hodnota>se ztížením</Atribut_hodnota>
                  </Atribut>
                </Atributy_PR>
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>13273B</id_polozka>
                <nazev>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3KM</id_mj>
                <por_cislo>10</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>229,500000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>229,500000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>229,500000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Viz. projektov&lt;/t&gt;&lt;v&gt;á&lt;/v&gt;&lt;t&gt; dokumentace&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>229,500000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
            </polozky>
            <Zatrideni />
            <FinPlan />
            <verzeFPData />
          </StavDil>
          <StavDil>
            <id_stavdil>4</id_stavdil>
            <nazev>Vodorovné konstrukce</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <popis />
            <id_PSR>HSV</id_PSR>
            <zahajeni />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni />
            <dokonceni_plan />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
            <PreruseniVazby />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>45157</id_polozka>
                <nazev>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>14</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>5,200000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>5,200000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>5,200000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Viz. projektov&lt;/t&gt;&lt;v&gt;á&lt;/v&gt;&lt;t&gt; dokumentace&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>5,200000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR>
                  <Atribut>
                    <Atribut_nazev>Frakce kameniva</Atribut_nazev>
                    <Atribut_hodnota>0/4</Atribut_hodnota>
                  </Atribut>
                  <Atribut>
                    <Atribut_nazev>Umístění</Atribut_nazev>
                    <Atribut_hodnota>v otevřeném výkopu</Atribut_hodnota>
                  </Atribut>
                </Atributy_PR>
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
            </polozky>
            <Zatrideni />
            <FinPlan />
            <verzeFPData />
          </StavDil>
          <StavDil>
            <id_stavdil>7</id_stavdil>
            <nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <popis />
            <id_PSR>PSV</id_PSR>
            <zahajeni />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni />
            <dokonceni_plan />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
            <PreruseniVazby />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>702211</id_polozka>
                <nazev>KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>PSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>15</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>75,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>75,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>75,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Viz. projektov&lt;/t&gt;&lt;v&gt;á&lt;/v&gt;&lt;t&gt; dokumentace&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>75,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>702212</id_polozka>
                <nazev>KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>PSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>16</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>60,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>60,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>60,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Viz. projektov&lt;/t&gt;&lt;v&gt;á&lt;/v&gt;&lt;t&gt; dokumentace&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>60,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>702312</id_polozka>
                <nazev>ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>PSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>18</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>60,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>60,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>60,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Viz. projektov&lt;/t&gt;&lt;v&gt;á&lt;/v&gt;&lt;t&gt; dokumentace&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>60,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>709210</id_polozka>
                <nazev>KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>PSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>19</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>5,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>5,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>5,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Viz. projektov&lt;/t&gt;&lt;v&gt;á&lt;/v&gt;&lt;t&gt; dokumentace&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – úprava dna výkopu
 – položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>5,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>742F12</id_polozka>
                <nazev>KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>PSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>23</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>1,500000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>1,500000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>1,500000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Viz. projektov&lt;/t&gt;&lt;v&gt;á&lt;/v&gt;&lt;t&gt; dokumentace&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>1,500000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>742Z23</id_polozka>
                <nazev>DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>PSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>31</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>50,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>50,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>50,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Viz. projektová dokumentace&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>50,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>747705</id_polozka>
                <nazev>MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>PSV</id_PSR>
                <id_mj>HOD</id_mj>
                <por_cislo>38</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>16,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>16,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>16,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Viz. projektová dokumentace&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se čas v hodinách.</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>16,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>743R01</id_polozka>
                <nazev>DEMONTÁŽ a MONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>PSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>32</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Viz. projektová dokumentace&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž a montáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými prostředky
2. Položka neobsahuje:

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>742L11</id_polozka>
                <nazev>UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>PSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>26</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>2,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>2,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Viz. projektová dokumentace&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>742L12</id_polozka>
                <nazev>UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>PSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>27</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>4,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>4,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>4,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Viz. projektová dokumentace&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>4,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>742L22</id_polozka>
                <nazev>UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>PSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>28</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>2,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>2,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Viz. projektová dokumentace&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>742P13</id_polozka>
                <nazev>ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>PSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>29</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>75,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>75,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>75,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Viz. projektová dokumentace&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>75,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>742P15</id_polozka>
                <nazev>OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>PSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>30</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>6,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>6,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>6,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Viz. projektová dokumentace&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>6,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>747212</id_polozka>
                <nazev>CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>PSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>34</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Viz. projektová dokumentace&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>702232</id_polozka>
                <nazev>KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>PSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>17</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>5,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>5,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>5,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Viz. projektová dokumentace&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2
 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 – protipožární ucpávku
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>5,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
            </polozky>
            <Zatrideni />
            <FinPlan />
            <verzeFPData />
          </StavDil>
          <StavDil>
            <id_stavdil>74</id_stavdil>
            <nazev>Elektroinstalace - silnoproud</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <popis />
            <id_PSR>PSV</id_PSR>
            <zahajeni />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni />
            <dokonceni_plan />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
            <PreruseniVazby />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>741811</id_polozka>
                <nazev>UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>PSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>20</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Viz. projektov&lt;/t&gt;&lt;v&gt;á&lt;/v&gt;&lt;t&gt; dokumentace&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorek a pod.
 – měření, dělení, spojování
 – nátěr
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>741911</id_polozka>
                <nazev>UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>PSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>21</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>60,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>60,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>60,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Viz. projektov&lt;/t&gt;&lt;v&gt;á&lt;/v&gt;&lt;t&gt; dokumentace&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
 – měření, dělení, spojování, tvarování
 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce
 – ochranu vodiče - chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>60,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>741C05</id_polozka>
                <nazev>SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>PSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>22</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>4,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>4,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>4,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Viz. projektov&lt;/t&gt;&lt;v&gt;á&lt;/v&gt;&lt;t&gt; dokumentace&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – tvarování, přípravu spojů
 – svařování
 – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>4,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>742G11</id_polozka>
                <nazev>KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>PSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>24</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>15,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>15,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>15,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Viz. projektov&lt;/t&gt;&lt;v&gt;á&lt;/v&gt;&lt;t&gt; dokumentace&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>15,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>742H12</id_polozka>
                <nazev>KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>PSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>25</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>75,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>75,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>75,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Viz. projektov&lt;/t&gt;&lt;v&gt;á&lt;/v&gt;&lt;t&gt; dokumentace&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>75,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>747511</id_polozka>
                <nazev>ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>PSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>35</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Viz. projektov&lt;/t&gt;&lt;v&gt;á&lt;/v&gt;&lt;t&gt; dokumentace&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>747541</id_polozka>
                <nazev>MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>PSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>36</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Viz. projektov&lt;/t&gt;&lt;v&gt;á&lt;/v&gt;&lt;t&gt; dokumentace&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>747701</id_polozka>
                <nazev>DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>PSV</id_PSR>
                <id_mj>HOD</id_mj>
                <por_cislo>37</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>16,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>16,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>16,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Viz. projektov&lt;/t&gt;&lt;v&gt;á&lt;/v&gt;&lt;t&gt; dokumentace&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se čas v hodinách.</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>16,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>748242</id_polozka>
                <nazev>PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY PŘES 40 DO 100 MM</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>PSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>39</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>10,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>10,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>10,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Viz. projektov&lt;/t&gt;&lt;v&gt;á&lt;/v&gt;&lt;t&gt; dokumentace&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy
a ředidla
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>10,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>743Z92</id_polozka>
                <nazev>DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>PSV</id_PSR>
                <id_mj>T.KM</id_mj>
                <por_cislo>33</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>15,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>15,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>15,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Viz. projektov&lt;/t&gt;&lt;v&gt;á&lt;/v&gt;&lt;t&gt; dokumentace&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
 – případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>15,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
            </polozky>
            <Zatrideni />
            <FinPlan />
            <verzeFPData />
          </StavDil>
          <StavDil>
            <id_stavdil>0</id_stavdil>
            <nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <popis />
            <id_PSR>HSV</id_PSR>
            <zahajeni />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni />
            <dokonceni_plan />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
            <PreruseniVazby />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>015111</id_polozka>
                <nazev>POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>T</id_mj>
                <por_cislo>1</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>19,200000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>19,200000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>19,200000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Viz. projektov&lt;/t&gt;&lt;v&gt;á&lt;/v&gt;&lt;t&gt; dokumentace&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>19,200000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>015140</id_polozka>
                <nazev>POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>T</id_mj>
                <por_cislo>2</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>3,900000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>3,900000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>3,900000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Viz. projektov&lt;/t&gt;&lt;v&gt;á&lt;/v&gt;&lt;t&gt; dokumentace&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>3,900000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>015240</id_polozka>
                <nazev>POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>T</id_mj>
                <por_cislo>4</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>0,500000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>0,500000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>0,500000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Viz. projektov&lt;/t&gt;&lt;v&gt;á&lt;/v&gt;&lt;t&gt; dokumentace&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>0,500000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>015150</id_polozka>
                <nazev>POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08  ŠTĚRK (ODPAD PO RECYKLACI)</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>T</id_mj>
                <por_cislo>3</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>5,250000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>5,250000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>5,250000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Viz. projektov&lt;/t&gt;&lt;v&gt;á&lt;/v&gt;&lt;t&gt; dokumentace&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>5,250000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
            </polozky>
            <Zatrideni />
            <FinPlan />
            <verzeFPData />
          </StavDil>
          <StavDil>
            <id_stavdil>8</id_stavdil>
            <nazev>Potrubí</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <popis />
            <id_PSR>HSV</id_PSR>
            <zahajeni />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni />
            <dokonceni_plan />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,00</hgm_proc_hotovo>
            <PreruseniVazby />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>87646</id_polozka>
                <nazev>CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>40</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>2,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>2,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Viz. projektová dokumentace&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR>
                  <Atribut>
                    <Atribut_nazev>DN trub</Atribut_nazev>
                    <Atribut_hodnota>350mm</Atribut_hodnota>
                  </Atribut>
                  <Atribut>
                    <Atribut_nazev>Materiál</Atribut_nazev>
                    <Atribut_hodnota>PVC</Atribut_hodnota>
                  </Atribut>
                  <Atribut>
                    <Atribut_nazev>Sklon potrubí</Atribut_nazev>
                    <Atribut_hodnota>do 20%</Atribut_hodnota>
                  </Atribut>
                  <Atribut>
                    <Atribut_nazev>Umístění potrubí</Atribut_nazev>
                    <Atribut_hodnota>v otevřeném výkopu</Atribut_hodnota>
                  </Atribut>
                </Atributy_PR>
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>899523</id_polozka>
                <nazev>OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>41</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>0,750000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>0,750000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>0,750000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Viz. projektová dokumentace&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>0,750000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
            </polozky>
            <Zatrideni />
            <FinPlan />
            <verzeFPData />
          </StavDil>
        </StavDily>
        <Zatrideni />
      </Objekt>
      <Objekt>
        <id_Objekt>SO 451</id_Objekt>
        <nazev>SDĚLOVACÍ VEDENÍ</nazev>
        <nazev_jazyk />
        <id_cpv />
        <id_jkso />
        <id_czcpa />
        <id_czcc />
        <id_investor>BKOM</id_investor>
        <id_projektant>IM-PROJEKT</id_projektant>
        <id_mj />
        <max_cerpani>0,0</max_cerpani>
        <mnozstvi>152,023000</mnozstvi>
        <id_PKV />
        <dodavatel />
        <id_dodavatel />
        <vypracoval />
        <vypr_nab />
        <dat_zadani />
        <dat_nabidky />
        <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
        <zah_nutne />
        <zah_smlouva />
        <zahajeni_plan />
        <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
        <dok_nutne />
        <dok_smlouva />
        <dokonceni_plan />
        <predani />
        <typ_objektu>0</typ_objektu>
        <typ_sdruzeni>0</typ_sdruzeni>
        <typ_cerpani>0</typ_cerpani>
        <uroven_dod>0</uroven_dod>
        <cerpani>0</cerpani>
        <max_proc_cerp>0,0</max_proc_cerp>
        <dz>2023_OTSKP</dz>
        <def_typ_sazby>2</def_typ_sazby>
        <def_typ_ceny_pr>2</def_typ_ceny_pr>
        <ing_stavby />
        <ing_funkce />
        <za_zhotovitele />
        <za_objednatele />
        <za_zhot_f />
        <za_obje_f />
        <za_zhot_f2 />
        <za_obje_f2 />
        <za_zhotov2 />
        <za_objedn2 />
        <kde />
        <ing_popis_f />
        <za_dodavatele />
        <za_projektanta />
        <za_dozor />
        <za_spravce />
        <za_zamestnance_rsd />
        <za_inzenyra_funkce />
        <za_inzenyra />
        <za_supervizi />
        <za_zamestnance_12 />
        <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
        <index_pozice />
        <wbs />
        <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
        <popis />
        <cena_odpady>0,0</cena_odpady>
        <spravce />
        <SP_cislo />
        <SP_datum />
        <nds_kolaudace />
        <nds_vyv_inv>0</nds_vyv_inv>
        <komentar />
        <nds_spp />
        <nds_komponent />
        <nds_typ_objektu />
        <SZ_zhotovitel />
        <SZ_spravce />
        <SZ_vedouci />
        <SZ_dozor />
        <SZ_zastupce />
        <SZ_pravnik />
        <SZ_odpovedna_osoba />
        <SZ_namestek />
        <SZ_reditel />
        <SZ_predbezny_souhlas />
        <SZ_iniciator_zmeny />
        <SZ_datum_predbezny_souhlas />
        <id_ing_st />
        <VazbyHGM />
        <PopisHGM />
        <Milniky />
        <HGM_cinnosti />
        <FinPlan />
        <PreruseniVazby />
        <verzeFPData />
        <koeficienty_pkv_o />
        <SR_objektu>
          <koeficienty_psr_o />
          <hodnoty_psr />
        </SR_objektu>
        <Objekty />
        <Dodatky />
        <StavDily>
          <StavDil>
            <id_stavdil>7</id_stavdil>
            <nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <popis />
            <id_PSR>PSV</id_PSR>
            <zahajeni />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni />
            <dokonceni_plan />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
            <PreruseniVazby />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>742Y11-R</id_polozka>
                <nazev>SO 451 - SDĚLOVACÍ VEDENÍ</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>PSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>1</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>Kompletní provedení stavebního objektu. Finální podrobný soupis prací a odhad nákladů budou stavnoveny na základě uzavřené smlouvy o překládce, v rámci které bude správcem zpracován cenově technický návrh.</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>152,023000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>152,023000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>152,023000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;152,023&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace />
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>152,023000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
            </polozky>
            <Zatrideni />
            <FinPlan />
            <verzeFPData />
          </StavDil>
        </StavDily>
        <Zatrideni />
      </Objekt>
      <Objekt>
        <id_Objekt>SO 501</id_Objekt>
        <nazev>NTL PLYNOVOD</nazev>
        <nazev_jazyk />
        <id_cpv />
        <id_jkso />
        <id_czcpa />
        <id_czcc />
        <id_investor>BKOM</id_investor>
        <id_projektant>IM-PROJEKT</id_projektant>
        <id_mj>M</id_mj>
        <max_cerpani>0,0</max_cerpani>
        <mnozstvi>60,050000</mnozstvi>
        <id_PKV />
        <dodavatel />
        <id_dodavatel />
        <vypracoval />
        <vypr_nab />
        <dat_zadani />
        <dat_nabidky />
        <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
        <zah_nutne />
        <zah_smlouva />
        <zahajeni_plan />
        <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
        <dok_nutne />
        <dok_smlouva />
        <dokonceni_plan />
        <predani />
        <typ_objektu>0</typ_objektu>
        <typ_sdruzeni>0</typ_sdruzeni>
        <typ_cerpani>0</typ_cerpani>
        <uroven_dod>0</uroven_dod>
        <cerpani>0</cerpani>
        <max_proc_cerp>0,0</max_proc_cerp>
        <dz>2023_OTSKP</dz>
        <def_typ_sazby>2</def_typ_sazby>
        <def_typ_ceny_pr>2</def_typ_ceny_pr>
        <ing_stavby />
        <ing_funkce />
        <za_zhotovitele />
        <za_objednatele />
        <za_zhot_f />
        <za_obje_f />
        <za_zhot_f2 />
        <za_obje_f2 />
        <za_zhotov2 />
        <za_objedn2 />
        <kde />
        <ing_popis_f />
        <za_dodavatele />
        <za_projektanta />
        <za_dozor />
        <za_spravce />
        <za_zamestnance_rsd />
        <za_inzenyra_funkce />
        <za_inzenyra />
        <za_supervizi />
        <za_zamestnance_12 />
        <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
        <index_pozice />
        <wbs />
        <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
        <popis />
        <cena_odpady>0,0000</cena_odpady>
        <spravce />
        <SP_cislo />
        <SP_datum />
        <nds_kolaudace />
        <nds_vyv_inv>0</nds_vyv_inv>
        <komentar />
        <nds_spp />
        <nds_komponent />
        <nds_typ_objektu />
        <SZ_zhotovitel />
        <SZ_spravce />
        <SZ_vedouci />
        <SZ_dozor />
        <SZ_zastupce />
        <SZ_pravnik />
        <SZ_odpovedna_osoba />
        <SZ_namestek />
        <SZ_reditel />
        <SZ_predbezny_souhlas />
        <SZ_iniciator_zmeny />
        <SZ_datum_predbezny_souhlas />
        <id_ing_st />
        <VazbyHGM />
        <PopisHGM />
        <Milniky />
        <HGM_cinnosti />
        <FinPlan />
        <PreruseniVazby />
        <verzeFPData />
        <koeficienty_pkv_o />
        <SR_objektu>
          <koeficienty_psr_o />
          <hodnoty_psr />
        </SR_objektu>
        <Objekty />
        <Dodatky />
        <StavDily>
          <StavDil>
            <id_stavdil>1</id_stavdil>
            <nazev>Zemní práce</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <popis />
            <id_PSR>HSV</id_PSR>
            <zahajeni />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni />
            <dokonceni_plan />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
            <PreruseniVazby />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>115100001RAA</id_polozka>
                <nazev>Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>HOD</id_mj>
                <por_cislo>2</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>včetně pohotovosti čerpací soupravy</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>50,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>50,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>50,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;50&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace />
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>50,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>119001411R00</id_polozka>
                <nazev>Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>3</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>8,800000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>8,800000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>8,800000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;8*1,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;vodovod&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Položku lze použít i pro potrubí kameninové nebo železobetonové.</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>8,800000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>119001421R00</id_polozka>
                <nazev>Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>4</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>2,200000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>2,200000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>2,200000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2*1,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Položka se použije i pro zajištění kabelových tratí z volně ložených kabelů.</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>2,200000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>120001101R00</id_polozka>
                <nazev>Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>6</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>137,100000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>137,100000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>137,100000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;30&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;rýha - rušení stávajícícho OCEL DN200&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;99&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;t&gt; rýha - nové vedení&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;8,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;t&gt; šachty&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Položka se používá i pro ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin.</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>137,100000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>119001421VD</id_polozka>
                <nazev>Dodatečná ochrana kabelů tvárnicemi</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>5</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>vč. dodávky betonového nebo plastového půlžlábku a jeho osazení</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>2,200000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>2,200000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>2,200000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2*1,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace />
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>2,200000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>132201211R00</id_polozka>
                <nazev>Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>7</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>199,650000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>199,650000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>199,650000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;61*1,1*1,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;rýha - demontáž&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;60*1,1*1,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;t&gt; rýha - nová&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>199,650000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>132201219R00</id_polozka>
                <nazev>Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>8</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>59,895000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>59,895000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>59,895000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;199,65*0,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;30%&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>59,895000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>133201101R00</id_polozka>
                <nazev>Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>9</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>8,100000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>8,100000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>8,100000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2*(1,5*1,5*1,8)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>V položce je kalkulováno i svislé přemístění výkopku.</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>8,100000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>133201109R00</id_polozka>
                <nazev>Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>10</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>2,430000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>2,430000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>2,430000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;8,1*0,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;30%&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>2,430000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>151101101R00</id_polozka>
                <nazev>Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <por_cislo>11</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>363,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>363,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>363,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;61*1,5*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;rýha - demontáž&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;60*1,5*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;t&gt; rýha - nová&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>363,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>151101111R00</id_polozka>
                <nazev>Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <por_cislo>12</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>363,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>363,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>363,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;363&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace />
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>363,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>151101201R00</id_polozka>
                <nazev>Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <por_cislo>13</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>21,600000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>21,600000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>21,600000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2*(4*1,5*1,8)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Položka neobsahuje rozepření ani vzepření pažení. Odstranění pažení se oceňuje samostatně.</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>21,600000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>151101211R00</id_polozka>
                <nazev>Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <por_cislo>14</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>21,600000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>21,600000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>21,600000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;21,6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace />
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>21,600000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>151101301R00</id_polozka>
                <nazev>Rozepření stěn pažení - příložné -  hl. do 4 m</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>15</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>8,100000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>8,100000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>8,100000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;8,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Odstranění rozepření stěn se oceňuje samostatně.</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>8,100000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>151101311R00</id_polozka>
                <nazev>Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>16</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>8,100000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>8,100000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>8,100000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;8,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace />
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>8,100000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>151101401R00</id_polozka>
                <nazev>Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <por_cislo>17</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>21,600000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>21,600000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>21,600000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;21,6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>V položce je zakalkulováno i potřebné přepažování. Odstranění vzepření se oceňuje samostatně.</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>21,600000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>151101411R00</id_polozka>
                <nazev>Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <por_cislo>18</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>21,600000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>21,600000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>21,600000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;21,6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace />
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>21,600000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>161101101R00</id_polozka>
                <nazev>Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>19</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>207,750000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>207,750000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>207,750000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;100,65+99+8,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se svislé přemístění neoceňuje.  Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku.  a) hloubení jam objemu do 100 m3  100 %  objemu do 1000 m3  8 % objemu do 10000 m3  3 %  objemu nad 10000 m3  2 %  b) hloubení rýh š. do 60 cm bez ohledu na objem  100 %  c) hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 m3  100 % objemu nad 100 m3  50 %  d) hloubení zářezů objemu do 1000 m3  neoceňuje se objemu do 10000 m3  neoceňuje se objemu nad 10000 m3  neoceňuje se</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>207,750000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>162701105R00</id_polozka>
                <nazev>Vodorovné přemístění recyklátu do 10000 m</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta>01</varianta>
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>20</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>100,650000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>100,650000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>100,650000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;100,65&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;rýha - demontáž&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace />
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>100,650000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>162701105R00</id_polozka>
                <nazev>Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta>02</varianta>
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>21</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>207,750000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>207,750000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>207,750000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;100,65&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;rýha - demontáž&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;99&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;t&gt; rýha - nová&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;8,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;t&gt; šacgty&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace />
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>207,750000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>171201201R00</id_polozka>
                <nazev>Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>22</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>207,750000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>207,750000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>207,750000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;207,75&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Položka se nepoužívá pro prosté vysypání zeminy na skládku. To je zahrnuto v ceně odvozu. Položka neobsahuje náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>207,750000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>174100050RAD</id_polozka>
                <nazev>Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>23</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>66,975000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>66,975000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>66,975000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;60*1,1*0,95&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;rýha&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2*(1,5*1,5*0,95)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;t&gt; šachty&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace />
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>66,975000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>174101101R00</id_polozka>
                <nazev>Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>24</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>recyklátem</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>100,650000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>100,650000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>100,650000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;100,65&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;rýha - demontáž&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>100,650000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>175101101RT2</id_polozka>
                <nazev>Obsyp potrubí bez prohození sypaniny</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>25</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 16 mm</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>31,725000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>31,725000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>31,725000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;60*1,1*0,45&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;rýha&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2*(1,5*1,5*0,45)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;t&gt; šachty&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Včetně dodávky kameniva</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>31,725000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>199000002R00</id_polozka>
                <nazev>Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>26</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>207,750000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>207,750000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>207,750000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;207,75&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace />
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>207,750000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
            </polozky>
            <Zatrideni />
            <FinPlan />
            <verzeFPData />
          </StavDil>
          <StavDil>
            <id_stavdil>4</id_stavdil>
            <nazev>Vodorovné konstrukce</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <popis />
            <id_PSR>HSV</id_PSR>
            <zahajeni />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni />
            <dokonceni_plan />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
            <PreruseniVazby />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>451572111RK1</id_polozka>
                <nazev>Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>44</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>kraj Jihomoravský</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>8,400000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>8,400000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>8,400000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;60*1,1*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;rýha&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2*(1,5*1,5*0,4)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;t&gt; šachty&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace />
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>8,400000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>4059099900001</id_polozka>
                <nazev>Marker pro označení nekovového vedení - PE tras</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>43</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>7,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>7,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>7,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;7&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace />
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>7,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
            </polozky>
            <Zatrideni />
            <FinPlan />
            <verzeFPData />
          </StavDil>
          <StavDil>
            <id_stavdil>8</id_stavdil>
            <nazev>Potrubí</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <popis />
            <id_PSR>HSV</id_PSR>
            <zahajeni />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni />
            <dokonceni_plan />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
            <PreruseniVazby />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>871511102R00</id_polozka>
                <nazev>Montáž plast.potrubí s elektro.vinutím DN 200 mm</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>47</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>127,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>127,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>127,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;62&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;nové vedení&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;65&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;t&gt; bypass&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Případné další spoje se dorozpočtují přirážkou za každý další spoj pol. 871 51-2.... V položce není zakalkulována dodávka trub, spojek a tvarovek. Jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Montáž tvarovek se oceňuje pol. č. 871 51-2...  podle množství a průměru potřebných spojů, popřípadě individuální kalkulací</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>127,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>871511106R00</id_polozka>
                <nazev>Montáž plast.potrubí s elektro.vinutím DN 350 mm</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>48</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>23,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>23,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>23,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;23&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;t&gt; chránička&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Případné další spoje se dorozpočtují přirážkou za každý další spoj pol. 871 51-2.... V položce není zakalkulována dodávka trub, spojek a tvarovek. Jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Montáž tvarovek se oceňuje pol. č. 871 51-2...  podle množství a průměru potřebných spojů, popřípadě individuální kalkulací</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>23,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>871512102R00</id_polozka>
                <nazev>Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky DN 200</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>49</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>32,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>32,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>32,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;32&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Cena vyjadřuje náklady na jeden spoj. Montáž elektrotvarovky se ocení příslušným počtem spojů = napojení. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání elektrotvarovek; elektrotvarovky se oceňují ve specifikaci</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>32,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>871512106R00</id_polozka>
                <nazev>Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky DN 350</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>50</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>8,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>8,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>8,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Cena vyjadřuje náklady na jeden spoj. Montáž elektrotvarovky se ocení příslušným počtem spojů = napojení. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání elektrotvarovek; elektrotvarovky se oceňují ve specifikaci</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>8,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>899401112R00</id_polozka>
                <nazev>Osazení poklopů litinových šoupátkových</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>51</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>2,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>2,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění.  V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>899431111R00</id_polozka>
                <nazev>Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>52</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>2,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>2,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace />
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>899731114R00</id_polozka>
                <nazev>Vodič signalizační CYY 6 mm2</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>53</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>65,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>65,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>65,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;62+3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace />
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>65,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
            </polozky>
            <Zatrideni />
            <FinPlan />
            <verzeFPData />
          </StavDil>
          <StavDil>
            <id_stavdil>9</id_stavdil>
            <nazev>Ostatní konstrukce a práce</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <popis />
            <id_PSR>HSV</id_PSR>
            <zahajeni />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni />
            <dokonceni_plan />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
            <PreruseniVazby />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>969011141R00</id_polozka>
                <nazev>Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 200 mm</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>54</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>61,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>61,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>61,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;61&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>61,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>979100012RA0</id_polozka>
                <nazev>Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>T</id_mj>
                <por_cislo>55</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>3,866000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>3,866000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>3,866000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3,866&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace />
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>3,866000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>979999999R00</id_polozka>
                <nazev>Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107)</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>T</id_mj>
                <por_cislo>57</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>3,866000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>3,866000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>3,866000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3,866&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>kusovost do 1600 cm2  Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chrlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>3,866000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>979951112R00</id_polozka>
                <nazev>Výkup kovů - železný šrot tl. nad 4 mm</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>T</id_mj>
                <por_cislo>56</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>3,142000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>3,142000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>3,142000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3,142&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace />
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>3,142000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
            </polozky>
            <Zatrideni />
            <FinPlan />
            <verzeFPData />
          </StavDil>
          <StavDil>
            <id_stavdil>2</id_stavdil>
            <nazev>Základy</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <popis />
            <id_PSR>HSV</id_PSR>
            <zahajeni />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni />
            <dokonceni_plan />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
            <PreruseniVazby />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>230193009R00</id_polozka>
                <nazev>Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 350</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>27</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>23,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>23,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>23,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;23&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace />
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>23,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>230194010R00</id_polozka>
                <nazev>Utěsnění chráničky manžetou DN 350</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>28</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>2,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>2,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace />
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>230195034R00</id_polozka>
                <nazev>Montáž distanční objímky segmentových d 221-240 mm</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>29</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>18,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>18,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>18,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;18&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace />
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>18,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>230220011R00</id_polozka>
                <nazev>Montáž orientačního sloupku - plynovod</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>30</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>2,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>2,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace />
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>230220024R00</id_polozka>
                <nazev>Montáž čichačky na plynovod, DN 350</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>31</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>2,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>2,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace />
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>230230021R00</id_polozka>
                <nazev>Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 200</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>32</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>127,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>127,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>127,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;62+65&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Délka zkušebního úseku činí 250 m.</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>127,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>273443894vd</id_polozka>
                <nazev>Manžeta na chráničky EPDM 225 x 355 mm</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>33</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>2,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>2,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>K uzavření konců chráničky slouží manžety na chráničky. Manžety brání vnikání spodní vody a různých živočichů nebo nečistot do chráničky. Nasazují se na trubku v průběhu montáže a upevňují se utažením nerezových pásků, které jsou k manžetě přiloženy při dodání.  Manžeta je vyrobena ze syntetického kaučuku EPDM, který je odolný proti vlhkosti a jehož trvanlivost je pro dané účely vyhovující. Manžety jsou odlévány do forem a jsou tudíž celistvé bez jakýchkoliv spojů, což zvyšuje těsnost po správně provedené montáži.</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>28314146.A</id_polozka>
                <nazev>Fólie výstražná žlutá "POZOR PLYN" š. 300 mm</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>35</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>248,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>248,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>248,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;62*4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Balení: cívka 250 m  VF-300</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>248,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>286538030</id_polozka>
                <nazev>Elektrotvarovka - spojka FRIALEN UB d355</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>39</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>4,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>4,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>4,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>616530 Elektrotvarovka FRIALEN - spojka bez dorazu  odkrytá topná spirála široké svařovací zóny, dlouhé studené zóny svařování bez použití fixačních držáků od d560 s technologií předehřevu pro eliminaci mezery mezi trubkou a tvarovkou indikátor vizuální kontroly svařování čárový kód pro plně automatický svařovací proces od d400 oddělené svařovací zóny od d1000 svařování pomocí FRIAMAT XL dimenze d110 až d280 viz elektrospojky AM  maximální provozní tlak 10 barů (voda)/ 5 barů (plyn)</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>4,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>286538045</id_polozka>
                <nazev>Elektrotvarovka - spojka FRIALEN AM d225</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>40</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>10,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>10,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>10,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;10&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>680005 Elektrotvarovka FRIALEN - spojka bez dorazu  odkrytá topná spirála široké svařovací zóny, dlouhé studené zóny svařování bez použití fixačních držáků indikátor vizuální kontroly svařování čárový kód pro plně automatický svařovací proces dimenze d315 - d1200 viz elektrospojky UB SDR 17 svařuje potrubí SDR 17 až SDR 33  maximální provozní tlak 10 barů (voda)/ 4 bary (plyn)</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>10,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>286538103</id_polozka>
                <nazev>Elektrotvarovka - koleno 90°  FRIALEN W90 d225</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>41</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>4,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>4,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>4,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2+2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>615690 Elektrotvarovka FRIALEN - koleno 90°  odkrytá topná spirála široké svařovací zóny, dlouhé studené zóny svařování bez použití fixačních držáků indikátor vizuální kontroly svařování čárový kód pro plně automatický svařovací proces  maximální provozní tlak 16 barů (voda)/ 10 barů (plyn)</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>4,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>286538134</id_polozka>
                <nazev>Elektrotvarovka - koleno 11°  FRIALEN W11 d225</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>42</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>4,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>4,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>4,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2+2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>616143 Elektrotvarovka FRIALEN - koleno 11°  odkrytá topná spirála na jedné straně tvarovky. Druhý konec na tupo Vhodné pro sestavení přesných úhlů bez pnutí v omezeném prostoru široká svařovací zóna, dlouhá studená zóna svařování bez použití fixačních držáků indikátor vizuální kontroly svařování čárový kód pro plně automatický svařovací proces  maximální provozní tlak 16 barů (voda)/ 10 barů (plyn)</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>4,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>28614082</id_polozka>
                <nazev>Chránička plynová PEHD d 355 x 13,6 x 6000 mm</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>37</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>25,300000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>25,300000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>25,300000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;23&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;ztratné 10%&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>SDR 26 černá nebo černá se žlutým pruhem  katalogové číslo: 110-34</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>25,300000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>286136429</id_polozka>
                <nazev>Trubka SafeTech RC plyn SDR17, 225 x 13,4 mm, L = 12 m</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>36</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>139,700000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>139,700000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>139,700000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;62+65&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;12,7&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;ztratné 10%&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>SafeTech RC je moderní tlakový potrubní systém, vyrobený z materiálu PE100 RC. Potrubí se skládá ze dvou vrstev. Vnější vrstva má u potrubí pro rozvody plynu signalizační barvu oranžovožlutou. Tato signalizační vrstva slouží pro snadnou identifikaci poškození, které je u  PE porubí přípustné právě do 10% tloušťky stěny. Obě vrstvy jsou vzájemně molekulárně spojeny a nedají se mechanicky oddělit.  Nejčastější využití potrubí SafeTech RC je pro klasickou pokládku do otevřeného výkopu bez použití pískového lože. Spoje jsou prováděny svařováním natupo nebo pomocí elektrotvarovek bez odstraňování vnější vrstvy. Potrubí SafeTech RC lze doplnit univerzálními oblouky z materiálu PE100 RC.  SDR 17  FP413162</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>139,700000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>28653513</id_polozka>
                <nazev>Objímka distanční kluzná typ M/N  221-240mm</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>38</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>18,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>18,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>18,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;18&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Rozsah průměrů: 203-227mm; výška distanční objímky: 36mm</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>18,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>28300002VD</id_polozka>
                <nazev>Přepojení plynovodu za provozu - komlet</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>SOUBOR</id_mj>
                <por_cislo>34</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Komletní činnost vč. dodávky potřebných armatur a zařízení. Demontáž bypassu. Systém přepojení a bypass je nutno odsouhlasit provozovatelem plynovodu</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
            </polozky>
            <Zatrideni />
            <FinPlan />
            <verzeFPData />
          </StavDil>
          <StavDil>
            <id_stavdil>7</id_stavdil>
            <nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <popis />
            <id_PSR>PSV</id_PSR>
            <zahajeni />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni />
            <dokonceni_plan />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
            <PreruseniVazby />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>723cich001VD</id_polozka>
                <nazev>Čichačka PE</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>PSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>46</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>2,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>2,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace />
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
            </polozky>
            <Zatrideni />
            <FinPlan />
            <verzeFPData />
          </StavDil>
          <StavDil>
            <id_stavdil>5</id_stavdil>
            <nazev>Komunikace</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <popis />
            <id_PSR>HSV</id_PSR>
            <zahajeni />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni />
            <dokonceni_plan />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
            <PreruseniVazby />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>55346960vd</id_polozka>
                <nazev>Sloupek orientační,  2000 mm, potažený bralenem</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>45</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>2,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>2,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>vč. bet patky, barevného značení žlutá/černá, orientační tabule velká, vč. kompletní montáže</specifikace>
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
            </polozky>
            <Zatrideni />
            <FinPlan />
            <verzeFPData />
          </StavDil>
          <StavDil>
            <id_stavdil>0</id_stavdil>
            <nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <popis />
            <id_PSR>HSV</id_PSR>
            <zahajeni />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni />
            <dokonceni_plan />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
            <PreruseniVazby />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>012002VRN</id_polozka>
                <nazev>Geodetické práce</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>SOUBOR</id_mj>
                <por_cislo>1</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>zaměření skutečného stavu</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>1</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>16.3.2023</zahajeni>
                <dokonceni>16.3.2023</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace />
                <dz>2023_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <Zatrideni />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
            </polozky>
            <Zatrideni />
            <FinPlan />
            <verzeFPData />
          </StavDil>
        </StavDily>
        <Zatrideni />
      </Objekt>
    </Objekty>
    <VazbyHGM />
    <PopisHGM />
    <Milniky />
    <HGM_cinnosti />
    <Zatrideni />
  </Stavba>
</StavData>